VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Bộ GTVT kiểm tra tiến độ thi công Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn thành phố Uông Bí – Thành phố Hạ Long theo hình thức BOT

 Sáng ngày 03/4/2014, đoàn công tác Bộ GTVT do đồng chí Bộ trưởng Đinh La Thăng, Trưởng đoàn đã thăm và kiểm tra tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn thành phố Uông Bí – Thành phố Hạ Long và công tác chuẩn bị khởi công dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Uông Bí – Bắc Ninh,  tham gia cùng đoàn có đồng chí Đỗ Nga Việt, UVBCS Đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, các đồng chí Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng các Vụ chức năng, Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Tổng Giám đốc các Ban Quản lý dự án, đại diện chủ đầu tư. Cùng tham gia Đoàn công tác, về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng các Sở, Ban ngành liên quan và các phóng viên truyền thông, truyền hình đến đưa tin.  

 

 alt


Đ/c Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và Đ/c Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quản Ninh
cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Uông Bí – Hạ Long

 

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn thành phố Uông Bí – Thành phố Hạ Long do Công ty Cổ phần Phát triển Đại Dương làm chủ đầu tư, theo báo cáo của chủ đầu tư, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT và UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án cần được đẩy nhanh tiến độ đưa vào khai thác sử dụng, với quyết tâm hoàn thành tiến độ, chủ đầu tư đã huy động tài chính, tổ chức thi công quyết liệt, khẩn trương thực hiện dự án, phấn đấu hoàn thành theo đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và UBND tỉnh. Tại các gói thầu thi công thuộc địa bàn thành phố Hạ Long có tổng chiều dài 12,6km, toàn bộ hệ thống nhà trạm thu phí và nhà điều hành đã cơ bản hoàn thành, đã thảm bê tông nhựa hạt trung đạt 12,6/12,6 km (100%); thảm bê tông nhựa hạt mịn đạt 12,1/12,6 km (96%); đã hoàn thiện toàn bộ các cầu; lắp xong toàn bộ GPC giữa; các hạng mục an toàn giao thông: biển báo, sơn đường đã cơ bản hoàn thành.
Các gói thầu trên địa bàn Thị xã Quảng Yên có chiều dài 7,6km, đến nay cũng đã hoàn thành thảm bê tông nhựa hạt trung được 7/7,6 km đạt 92%; bê tông nhựa hạt mịn 6,1/7,6km, đạt 80%. 
Các gói thầu trên địa bàn thành phố Uông Bí có chiều dài 10,3km, hiện đã thảm bê tông nhựa hạt trung được 8,8/10,3km, đạt 86%; bê tông nhựa hạt mịn được 3/10,3km, đạt 30%; một số hạng mục cầu đã hoàn thiện, tuy nhiên vẫn còn tồn tại đường đầu cầu Chạp Khê 2, cầu vượt Đường sắt và cầu Uông Bí, một số khối lượng còn tập trung tại nút giao đầu tuyến, do thời gian qua, thời tiết không thuận lợi, Chủ đầu tư cũng đã kiến nghị xin giãn tiến độ hoàn thành vào trung tuần tháng 5/2014.
Trong quá trình đi kiểm tra, đồng chí Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị Bộ GTVT xem xét giải quyết bổ sung vốn cho thiết kế và xây dựng 66 điểm dừng đón trả khách xe buýt theo đúng tiêu chuẩn đường đô thị trên tuyến 0,4km, đoạn qua Nhà thờ Trưng Vương 0,3km.

 

 

alt

alt

alt

 

Qua kiểm tra thực tế dọc theo tuyến Quốc lộ18 đoạn Uông Bí – Hạ Long, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu để đảm bảo chất lượng công trình, toàn bộ dự án sẽ khánh thành đưa vào sử dụng ngày 15/5, Bộ trưởng cũng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công cần phải xử lý tốt việc thoát nước mặt đường; khẩn trương xử lý cảnh quan của việc chênh cốt giữa 2 cầu mới và cầu cũ Uông Bí, phải đảm bảo đúng tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng công trình; Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bộ trưởng đồng ý cho việc xây dựng các điểm đón xe buýt theo đúng quy định, đảm bảo an toàn giao thông và đưa vào tổng mức đầu tư của dự án. Đồng thời cũng tiến hành khởi công luôn dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Uông Bí – Bắc Ninh.

Nguồn: congdoangtvt.org.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây