VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Đẩy nhanh tiến độ nhưng chất lượng vẫn là số 1

Ngày 24/4, sau khi phát lệnh thông xe dự án tăng cường mặt đường tuyến tránh Thành phố Vinh, Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng đoàn công tác Bộ GTVT đã  kiểm tra tiến độ mở rộng QL 1, đoạn Thanh Hóa – Nghệ An. 

 Cienco 4 nỗ lực rút ngắn tiến độ 2 tháng

Tại thị trấn Cầu Giát, thay mặt chủ đầu tư dự án, ông Nguyễn Quốc Bình - Phó Tổng giám đốc Ban QLDA 1 báo cáo Bộ trưởng: Các nhà thầu đã hoàn thành 23,4% tổng sản lượng, chậm 3% so với biểu đồ tiến độ Ban đề ra. Nguyên nhân do còn 1 số đoạn bàn giao mặt bằng chậm hơn dự kiến, một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án đền bù đã ra cản trở thi công. Dự kiến đến 30/4, sẽ hoàn thành thảm nhựa 4km của gói 4. 
 
Ông Bình cho biết toàn tuyến có 9 cầu thi công mới, dự kiến đến cuối tháng 7 sẽ xong phần hạ bộ, tháng 8 lao dầm. 2 tháng còn lại thảm mặt và hoàn thiện các hạng mục liên quan.  Theo đánh giá của Ban QLDA 1, hoàn toàn có khả năng hoàn thành dự án trước 31/10/2014.
 
Tại Km 303+100 QL 1 đoạn qua thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Công ty BOT QL1 CIENCO 4 - TCT 319 cho biết: công tác GPMB đã có nhiều chuyển biến, địa phương cam kết sẽ bàn giao 100% mặt bằng trong tuần này.
 
 
 
Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra tiến độ thi công Dự án mở rộng QL 1 đoạn từ Thanh Hóa - Nghệ An
Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra tiến độ thi công Dự án mở rộng QL 1 đoạn từ Thanh Hóa - Nghệ An
 
 
Báo cáo Bộ trưởng, Đại tá Nguyễn Văn Quyết, Phó tổng giám đốc Công ty 319, Bộ Quốc phòng cho hay: Khó khăn hiện nay là tình trạng vướng công trình công cộng tại gói thầu số 2 Trạm thu phí Hoàng Mai. Đề nghị Bộ GTVT, chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo di dời sớm. Đại diện 319 cũng đề nghị địa phương bố trí lực lượng tổ chức bảo vệ thi công, chống tái lấn chiếm mặt bằng.
 
Về tiến độ chung, đảm bảo xong trước ngày 31/10. Riêng đoạn do Cienco 4 thi công, các nhà thầu đang phấn đấu rút ngắn thời gian, hoàn thành trước 31/8/2014.
 
Tranh thủ thời tiết thuận lợi các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.
 
Không để các nhà thầu yếu ảnh hưởng tiến độ chung của dự án
 
Sau khi nghe đại diện chủ đầu tư và các nhà thầu báo cáo, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu: Ban QLDA 1, Công ty BOT cùng các nhà thầu phải phối hợp chặt chẽ với địa phương trong giải phóng mặt bằng. Phát sinh vấn đề, phải kịp thời thông báo với tỉnh, với Bộ để có phương án hỗ trợ. Bộ trưởng cũng yêu cầu các nhà thầu phải tranh thủ thời tiết nắng ráo, huy động tối đa nhân công, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ dự án. Quá trình thi công, tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc, mất an toàn.
 
Bộ trưởng chỉ đạo Ban QLDA 1 phải chủ động giám sát, điều tiết khối lượng giữa các nhà thầu, không để các nhà thầu yếu làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
 
Bộ trưởng nhấn mạnh: Thời tiết tốt, mặt bằng thuận lợi, kinh phí cấp đủ mà vẫn chậm tiến độ thì lỗi thuộc về nhà thầu. Ban QLDA phải chịu trách nhiệm trước Bộ. Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý các nhà thầu “dù đẩy nhanh tiến độ nhưng chất lượng vẫn là số 1”.
 
Nguồn: giaothongvantai.com.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây