VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Phú Thọ: Cầu Phong Châu lưu thông trước dự kiến

Sau 50 ngày khẩn trương sửa chữa, sáng 13/10, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ tổ chức thông xe trở lại cầu Phong Châu (Phú Thọ). Trước đó, theo dự kiến việc sửa chữa sẽ mất khoảng 91 ngày.

Để đảm bảo an toàn cho cầu Phong Châu, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ thông báo phân luồng giao thông như sau, các xe có trọng tải từ 18 tấn trở xuống được lưu thông trở lại bình thường như trước đây.

Đối với các xe có tổng tải trọng trên 18 tấn đi hướng từ Vĩnh Phúc, Việt Trì, Đoan Hùng và Tuyên Quang đi Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn đi theo quốc lộ 2 đến ngã ba Phú Hộ rẽ theo đường tỉnh lộ 315B qua cầu Ngọc Tháp theo đường tỉnh lộ 315 về quốc lộ 32, quốc lộ 32C và ngược lại.

Các xe từ Yên Bái, thượng huyện Cẩm Khê, Hạ Hòa (phía bờ hữu sông Thao) về Việt Trì, Vĩnh Phúc đi theo quốc lộ 32C qua cầu Hạ Hòa theo đường 320 đến thị xã Phú Thọ rẽ theo đường tỉnh lộ 315B đến ngã ba Phú Hộ theo quốc lộ 2 về Việt Trì, Vĩnh Phúc và ngược lại.

 

 

Các phương tiện khi lưu thông trên các tuyến đường phải chấp hành nghiêm túc quy định biển báo về tải trọng và các biển báo khác theo quy định hiện hành.

Theo hợp đồng ký kết, tiến độ thi công cầu là 91 ngày, bắt đầu từ thời điểm cấm xe qua cầu (23/8), song để đảm bảo giao thông, rút ngắn thời gian phải vận hành cầu phao, đặc biệt đang trong mùa mưa bão, phía nhà thầu đã tập trung cao độ phương tiện và lực lượng cho công trình.

Nhà thầu cũng đã tổ chức thực hiện trước một số hạng mục như đúc dầm bêtông dự ứng lực, tập kết phương tiện, vật liệu… trước thời điểm cấm cầu, đồng thời tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công nên đã thông cầu trước thời hạn đến 41 ngày.

Nguôn: drvn.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây