VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Đẩy nhanh tiến độ Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

 Chiều 15/4, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì buổi làm việc giữa Bộ GTVT và Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đại diện nhiều Ban QLDA, Tổng công ty thuộc Bộ, liên quan đến Dự án cùng tham dự buổi làm việc.

 

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị tham gia Dự án đẩy nhanh tiến độ thi công

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Vidifi Đào Văn Chiến cho biết: Vidifi đã tích cực triển khai Dự án để đảm bảo tiến độ theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT. Đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thiết kế kỹ thuật và điều chỉnh thiết kế kỹ thuật các gói thầu xây lắp chính, 11/11 gói thầu xây lắp chính đã được triển khai. Tuy nhiên, hiện có một số khó khăn vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ Dự án.

Cụ thể, ông Chiến cho biết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng; tiến độ gói thầu EX-1B đang triển khai chậm; công tác thiết kế kỹ thuật, dự toán các gói thầu thuộc Dự án không hoàn thành mục tiêu tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; công tác cung cấp vật liệu tại khu vực TP.Hà Nội phục vụ gói thầu EX-1A, EX1B...

Sau khi nghe báo cáo về các vướng mắc của Vidifi, đại diện các Cục, Vụ chức năng của Bộ và các Ban quản lý dự án, các Tổng công ty đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ Dự án.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng hoan nghênh Vidifi đã có nhiều nỗ lực triển khai Dự án trong điều kiện hết sức khó khăn. Bộ trưởng đề nghị dù khó khăn đến đâu cũng phải quyết tâm hoàn thành thành công Dự án. "Từ nay đến thời điểm kết thúc Dự án còn rất ít thời gian nhưng khối lượng công việc vẫn tổn đọng rất nhiều. Do đó, các đơn vị phải phố hợp với nhau chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ mới có thể hoàn thành Dự án đúng theo chỉ đạo của Chính phủ vào 10/2015", Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu.

 

 

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang chậm tiến độ
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang chậm tiến độ

 

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, nhằm thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao là hoàn thành Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đúng hạn, yêu cầu Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông - Bộ GTVT xây dựng dự thảo công điện, trình Phó Thủ tướng về việc đề nghị các địa phương là Hà Nội, Hải Dương, Bộ Quốc phòng sớm bàn giao mặt bằng ở các điểm còn tồn tại trong tháng 4/2014; UBND tỉnh Hưng Yên GPMB và bàn giao mặt bằng khu vực nút giao QL39 cho Vidifi chậm nhất vào tháng 9/2014 để nhà thầu kịp thời triển hai thi công nút giao của Dự án.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Cienco1, Cienco4 tập trung lực lượng, huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, tài chính quyết liệt triển khai thi công gói thầu EX-1B đáp ứng yêu cầu tiến độ. Đồng thời các cuộc họp giao ban hàng tháng nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án sẽ do Thứ trưởng Trương Tấn Viên hoặc đích thân Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì.

Bộ trưởng cũng đồng ý với đề nghị của Vidifi về việc chuẩn bị buổi làm việc với các nhà thầu quốc tế trong tháng 4/2014 để nêu rõ quan điểm chỉ đạo của Bộ GTVT về vấn đề nhà thầu thi công chậm tiến độ.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng yêu cầu các đơn vị nhanh chóng hoàn thành các thủ tục tài chính, kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng hạng mục, đặc biệt lưu ý việc hoàn trả địa phương các công trình công cộng và dân sinh, thực hiện nghiêm túc thí nghiệm hiện trường...


Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài 105,5km, thuộc đường cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120km/h, gồm 6 làn xe chính, 2 làn dừng khẩn cấp, 2 bên có hệ thống đường gom kết nối với các đường địa phương và 2 dải cây xanh. Phạm vi GPMB là 100m chiều rộng. Dự án đi qua 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Điểm đầu Dự án bắt đầu từ đường Vành đai III của TP Hà Nội, cách mố cầu Thanh Trì khoảng 1.025m; điểm cuối kết thúc tại đập Đình Vũ, quận Hải An, TP Hải Phòng. Dự án được triển khai thi công với 11 gói thầu xây lắp. Dự kiến đưa vào sử dụng toàn tuyến năm 2015.

 

Nguồn: .mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây