VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc Dự án QL3 mới Hà Nội - Thái Nguyên

 Sáng 5/5, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì buổi họp xử lý một số tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý khai thác và phương án xử lý vốn của Dự án xây dựng Quốc lộ 3 (QL3) mới Hà Nội - Thái Nguyên.

 Tham dự buổi họp có Lãnh đạo Ban Chỉ đạo GPMB TP Hà Nội, UBND huyện Gia Lâm, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch đầu tư, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD & CLCTGT), Ban QLDA 2, Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư xây dựng CTGT 238, các nhà thầu thi công.

Xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc Dự án QL3 mới Hà Nội - Thái Nguyên

Phó Tổng giám đốc Ban QLDA 2 Lưu Việt Khoa báo cáo tại cuộc họp

Tại buổi họp, ông Lưu Việt Khoa - Phó Tổng giám đốc Ban QLDA 2 (Chủ đầu tư Dự án) đã báo cáo về những tồn tại, vướng mắc của Dự án QL3 mới Hà Nội - Thái Nguyên. Theo ông Lưu Việt Khoa, các nhà thầu của các gói thầu xây lắp triển khai tiến độ thi công rất chậm, không đảm bảo được yêu cầu của Bộ GTVT. Ban QLDA 2 và Cục QLXD & CLCTGT đã có nhiều văn bản đôn đốc nhưng các Nhà thầu vẫn không đáp ứng được được yêu cầu.

Ông Lưu Việt Khoa cũng cho biết, theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ GTVT đến 30/4/2014 hoàn thành các hạng mục còn lại, tuy nhiên đến nay một số đơn vị vẫn chưa hoàn thiện các hạng mục phụ trợ giá long môn, biển báo, sơn kẻ để phục vụ cho công tác bàn giao lâm quản; công tác thi công đường gom, cống rãnh, đường ngang để phục vụ công tác bàn giao chính thức. Công tác quản lý và khai thác của Dự án, Ban QLDA 2 và Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư xây dựng CTGT 238 đã tiến hành ký kết Hợp đồng lâm quản, có hiệu lực từ ngày 1/5/2014; Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư xây dựng CTGT 238 đã bố trí lực lượng để thực hiện công tác lâm quản.

Tại buổi họp, Lãnh đạo Ban Chỉ đạo GPMB TP Hà Nội, UBND huyện Gia Lâm, các nhà thầu đã báo cáo các tồn tại, vướng mắc của Dự án. Theo Lãnh đạo huyện Gia Lâm, thời gian qua Huyện đã tích cực phối hợp với Ban QLDA 2 và các đơn vị liên quan bảo vệ thi công, tổ chức cảnh giới bảo đảm ATGT; với sự quyết tâm của Lãnh đạo huyện đã gặp gỡ tuyên truyền, động viên người dân không cản trở thi công; tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân cản trở thi công. Thời gian tới, Lãnh đạo huyện Gia Lâm hứa sẽ quyết tâm cao, tiếp tục làm công tác tuyên truyền, động viên người dân không cản trở thi công, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA 2 và các đơn vị liên quan có kế hoạch bảo vệ để Nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ.

Xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc Dự án QL3 mới Hà Nội - Thái Nguyên

Một đoạn Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên

Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA 2, UBND huyện Gia Lâm, các nhà thầu và ý kiến phát biểu các thành viên dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND huyện Gia Lâm và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban QLDA 2, các nhà thầu để bảo vệ thi công, hoàn thành phần công việc còn lại của Dự án từ ngày 12 đến 20/5/2014. Thứ trưởng cũng đề nghị UBND huyện Gia Lâm chỉ đạo địa phương (xã có hộ dân cản trở thi công), các đơn vị liên quan của Huyện có kế hoạch bảo vệ để nhà thầu thi công, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp ngăn cản thi công.

Liên quan đến đường dẫn cầu vượt đường ngang FO1 (Km4+710), Thứ trưởng giao Ban QLDA 2 trực tiếp làm việc với Ban Chỉ đạo GPMB TP Hà Nội, huyện Gia Lâm có phương án, kế hoạch bảo vệ thi công; Thứ trưởng yêu cầu Ban QLDA 2 làm việc cụ thể với các nhà thầu thi công để có tiến độ thi công chi tiết, chậm nhất đến 20/5/2014 phải hoàn thành toàn bộ các khối lượng còn lại của Dự án; Lãnh đạo các nhà thầu thi công phải có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và kịp thời xử lý vướng mắc, tập trung lực lượng, vật tư, thiết bị, nhân lực, tài chính để thi công… “ Bộ sẽ xem xét xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị không hoàn thành đáp ứng theo tiến độ yêu cầu nêu trên” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây