VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Bộ GTVT làm việc với JICA và ADB về tình hình triển khai các dự án giao thông

Ngày 21/5, tại Hà Nội, Bộ GTVT đã có buổi làm việc với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án giao thông tại Việt Nam do ADB và JICA tài trợ.

 Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông; Giám đốc quốc gia ADB Tomoyuki Kimura; Giám đốc bộ phận giao thông ADB Hideaki Iwasaki; Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam Mutsuya Mori; đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các vụ, cục, chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án liên quan; cán bộ dự án ADB và JICA.


Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm việc với đại diện ADB và JICA

Theo thống kê và đánh giá của JICA/ADB: Hiện nay, các dự án JICA thuộc Bộ GTVT quản lý là 20 dự án với tổng số vốn vay cam kết là 620.784 triệu Yên. Tính đến 31/3/214, tổng giá trị hợp đồng đã thông qua là 393.277 triệu Yên (đạt 63%); lũy kế giải ngân xấp xỉ 50%; còn lại số chưa giải ngân là 50%. Trong năm tài khóa 2013, các dự án giao thông do Bộ GTVT quản lý chiếm 60% tổng các dự án JICA tại Việt Nam; giải ngân thực tế là 81.271 triệu Yên, đạt 59% kế hoạch; dự kiến năm tài khóa 2014 (từ 1/4/2014 đến 31/3/2015) là 109.682 triệu Yên, chiếm 51,43% tổng các dự án JICA tại Việt Nam.

Đối với dự án giao thông của ADB đầu tư tại Việt Nam có 12 dự án. Tổng giá trị các khoản vay đã cam kết là 3.560 triệu USD; tổng giá trị hợp đồng đã ký đạt 45%; giá trị giải ngân lũy kế 28%. Tiến độ thực hiện các dự án giao thông ADB chậm, tỷ lệ giải ngân thấp. Nguyên nhân do thiếu vốn đối ứng; chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, trong đấu thầu; các vấn đề về quản lý hợp đồng, kế hoạch vốn giao hàng năm, thanh toán hợp đồng,…

Tại buổi làm việc, đại diện các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện 14 dự án JICA/ADB (cầu Nhật Tân, đường Nội Bài - Nhật Tân, 44 cầu, Yên Viên - Lào Cai, Vành đai 3, Quốc lộ 3 mới, cảng Lạch Huyện, cầu yếu TSL II, đường cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hành lang ven biển phía Nam, kết nối giao thông đồng bằng sông Mê Kông, hành lang GMS thứ hai phía Bắc); giải trình và kiến nghị giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án này.

Trên cơ sở các ý kiến của đại diện JICA/ADB; các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, GTVT tập trung thảo luận xung quanh các vấn đề mà đại diện ADB, JICA đã đưa ra, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết: Bộ GTVT sẽ yêu cầu các chủ đầu tư có giải pháp xử lý cụ thể đối với từng dự án đồng thời gửi văn bản tới các bộ, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc với những vấn đề chung có thẩm quyền cao hơn, đặc biệt là vấn đề bố trí nguồn vốn và giải ngân dự án.

Thứ trưởng cũng đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có phản hồi và đề xuất hướng giải quyết về những nhận định của ADB, JICA đã nêu ra nhằm đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu về chất lượng của các dự án .

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây