VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Dự án Mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên: Phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng vào cuối tháng 6/2014

Vừa qua, đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên. Làm việc với đoàn công tác Bộ GTVT có đồng chí Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

 Theo báo cáo của Sở GTVT Phú Yên, kết quả thực hiện GPMB đoạn Km1212+400 - Km1265 thuộc địa phận tỉnh Bình Định và Phú Yên đến thời điểm này đã bàn giao cọc mốc được 22km/22km; kê khai, kiểm đếm 140/140 hộ, đạt 100%; phê duyệt phương án 35/139 hộ, đạt 25%; diện tích đất địa phương đã bàn giao tính theo chiều dài 20/22km, đạt 91%.

Đoạn Km1265 - Km1353+300 thuộc địa phận tỉnh Phú Yên, đến nay đã kê khai, kiểm đếm 5.021/5.146 hộ, đạt 98%; phê duyệt phương án 1.153/5.146 hộ, đạt 22%; diện tích đất đã bàn giao tính theo chiều dài 54,32km/63,44km, đạt 85,6%; đã bố trí tái định cư (TĐC) tập trung được 43 hộ/1.008 hộ, đạt 4,2%; đã triển khai thi công 12/16 khu TĐC tập trung; di dời 462/490 vị trí trụ điện; di dời cáp thông tin được 109km/121km, đạt 90%; hệ thống đường ống cấp nước đã di dời được 2,67km/13,44km, đạt 20%. Kế hoạch đến 30/6/2014, Tỉnh sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư thi công Dự án.

Tại buổi làm việc, Tỉnh cũng kiến nghị Bộ GTVT các giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc trong công tác GPMB, trong đó đề nghị có giải pháp mở đường gom, đường vuốt nối dân sinh để tạo điều kiện cho các hộ dân có nhà quá thấp hoặc quá cao so với nền đường sau khi dự án hoàn thiện được lưu thông thuận tiện khi kết nối giao thông với Quốc lộ 1 hoặc cho giải tỏa luôn phần còn lại của các hộ dân này để tạo điều kiện đến nơi ở mới; bên cạnh đó, Tỉnh cũng đề nghị Chủ đầu tư các công trình thiết yếu sớm hoàn thành việc di dời cột điện, hệ thống cáp viễn thông… nằm trong phạm vi GPMB của Dự án.

 

Tại buổi làm việc, các địa phương trong Tỉnh có Dự án đi qua cũng báo cáo rõ tình hình thực hiện công tác GPMB Dự án, nêu ra những khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ GPMB, bên cạnh đó cũng cam kết với Tỉnh sẽ phấn đấu bàn giao xong mặt bằng trong tháng 6/2014.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đánh giá cao nỗ lực rất lớn của Tỉnh trong thời gian qua đã tập trung thực hiện công tác GPMB Dự án. Phú Yên là một trong các Tỉnh gặp nhiều khó khăn, vướng mắt trong công tác GPMB của Dự án, có tổng số hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án là rất lớn. Kết quả đạt được đến thời điểm này cũng đã cho thấy sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị vào cuộc để giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án.

Để đảm bảo thời gian bàn giao toàn bộ mặt bằng vào cuối tháng 6/2014, Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị các địa phương trong Tỉnh tăng cường chỉ đạo, phối hợp, tìm giải pháp giải quyết các vướng mắc, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề đối với các hộ dân còn khiếu nại giá đền bù, tăng cường công tác vận động các hộ dân sớm di dời bàn giao mặt bằng; đẩy nhanh di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; bên cạnh đó, hỗ trợ kinh phí cho các nhà thầu để nhanh chóng thi công xây dựng các khu TĐC…

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây