VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Thứ trưởng Trương Tấn Viên: Phê bình nhà thầu chậm tiến độ DA mở rộng QL1 qua Nghệ An

Ngày 28/5, Thứ trưởng Trương Tấn Viên cùng đoàn công tác của Bộ GTVT đã đi kiểm tra thực tế công tác thi công Dự án nâng cấp mở rộng QL1 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An và có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh.
  •  

 

Đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện
Đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án

 

Sau khi kiểm tra hiện trường, Thứ trưởng đã nghe đại diện các chủ đầu tư báo cáo tiến độ và các vướng mắc của dự án. Về tiến độ hiện tại, một số các nhà thầu đã huy động đủ máy móc, nhân công bám sát biểu đồ tiến độ đề ra, thậm chí như các nhà thầu thi công gói BOT Nghi Sơn – Cầu Giát đã vượt tiến độ. Tuy nhiên, còn một số các nhà thầu đã không kịp thời bố trí thiết bị nhân công, chủ động công tác thi công dẫn đến tiến độ thi công bị chậm như: gói thầu số 13 do nhà thầu Thi Sơn – Công ty xây dựng số 9, thi công mới đạt 17,5/47,4% so với tiến độ đề ra (chậm 63%).

Theo đại diện chủ đầu tư, việc chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu đã không chủ động bố trí phương tiện thiết bị thi công một cách hợp lý. Tại đây, ông Nguyễn Văn Lợi, đại diện nhà thầu Thi Sơn đã nhận khuyết điểm và xin hứa đến tháng 6 sẽ bổ sung đủ nhân công, thiết bị thi công bù lại tiến độ, nếu 30/6 nhà thầu không đạt tiến độ nhà thầu xin tự rút khỏi dự án.

Về mặt bằng, theo báo cáo của các nhà thầu hiện trên toàn tuyến còn vướng 5 điểm với 18 hộ dân tương đương 400m và vướng 500m khu vực trạm thu phí Hoàng Mai chưa di rời.

Về vấn đề này, ông Phạm Hồng Quang – Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết: Ngay sáng nay, 29/5, Ban GPMB huyện đã có quyết định chi trả tiền bồi thường liên quan đến đất cho 6 hộ dân, 6 hộ khác thống nhất nhận tiền và tự di rời, 6 hộ còn lại nếu tiếp tục cản trở, sẽ thực hiện phương án bảo vệ thi công.

Nhiều nhà thầu thi công chậm so với tiến độ đề ra
Một số nhà thầu thi công chậm so với tiến độ đề ra

“Với 230m còn vướng, hội đồng GPMB đã có phương án để thực hiện cưỡng chế, theo lịch đến 30/5 sẽ tiến hành cưỡng chế, đến ngày 5/6, Nghệ An sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch” – ông Quang nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Thái Văn Hằng khẳng định: Với những vị trí còn vướng mặt bằng, địa phương cam kết sẽ thực hiện đúng kế hoạch đã đưa ra. Đề nghị các nhà thầu tập trung đủ nhân công, thiết bị để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của tỉnh, nhà thầu phải chủ động thông tin cho lãnh đạo địa phương để xử lý kịp thời.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Tấn Viên phê bình nghiêm khắc các nhà thầu thi công chậm tiến độ đề ra, đặc biệt là gói thầu số 13. Với phương châm tiến độ không thể  lùi, Thứ trưởng yêu cầu Ban QLDA I phải làm việc lại với từng nhà thầu, chủ động bố trí bảo vệ tiến độ bằng việc điều chuyển khối lượng nhà thầu yếu. Đồng thời, Ban QLDA I cũng phải thường xuyên theo dõi quá trình thực hiện của các nhà thầu, cùng với nhà thầu tháo gỡ khó khăn. Nếu thời gian tới, các nhà thầu không cải thiện về tiến độ thì trách nhiệm thuộc về Ban QLDA I.

Ngoài vấn đề về tiến độ, Thứ trưởng Trương Tấn Viên cũng phê bình chủ đầu tư, tư vấn giám sát, đặc biệt là các nhà thầu đã không thực hiện tốt công tác đảm bảo ATGT, vệ sinh môi trường. Thứ trưởng yêu cầu, các nhà thầu khi thi công tuyệt đối không được ảnh hưởng đến mặt đường hiện tại, như làm rơi vãi vật liệu ra mặt đường, sử dụng hệ thống cọc tiêu biển báo không đúng quy chuẩn…

Nguồn: giaothongvantai.com.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây