VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Phấn đấu thông xe đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cuối tháng 8/2014

Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai là công trình trọng điểm quốc gia, hiện nay tuyến đường đang tiến hành khai thác tạm thời 110km. Các đơn vị thi công đang nỗ lực huy động công nhân và phương tiện hoàn thành các hạng mục của gói thầu A3, A4, A5 và A6.

 Đẩy nhanh thi công

Dự án đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai có tổng chiều dài 245km (giai đoạn 1) đi qua địa bàn 5 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai. Dự án được chia làm 8 gói thầu xây lắp, từ gói thầu A1 đến gói thầu A8 với khối lượng hơn 100 triệu m3 đất đá đào đắp, 120 cầu lớn, cầu trung, hàng trăm công trình hầm chui, cống hộp, cống chui dân sinh và 18 nút giao khác... với tổng mức đầu tư 19.984 tỷ đồng (tương đương 1.249 triệu USD, sử dụng vốn ODA.

Dọc theo tuyến đường hiện nay còn 3 gói thầu A3, A4, A5 trong đó chậm nhất là gói thầu A4 và A5 mới đạt hơn 60%.

Trao đổi với phóng viên, ông Đào Quang Tuấn, đại diện BQLDA tại gói thầu A5, cho biết: BQLDA đang đẩy nhanh thi công các hạng mục, hối thúc nhà thầu chính Kengnam và các nhà thầu phụ thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng. Các đơn vị tư vấn giám sát luôn kiểm tra, giám sát chất lượng trong quá trình thi công đảm bảo chất lượng công trình…

Ôg Nguyễn Thế Trường, đại diện Cty Sông Đà 9 cho biết, công tác thi công gói thầu A5 gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết. Nhất là thời gian từ Tết Nguyên Đán đến nay, khu vực Yên Bái luôn luôn mưa, thời gian nắng rất ít khiến cho công tác thi công đắp nền, trải đá nền khó thực hiện khiến cho tiến độ chậm lại.

Cty đang nỗ lực tranh thủ những ngày nắng đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục được giao, đảm bảo thông xe thông xe toàn tuyến vào cuối tháng 8/2014.

Tại gói thầu A3, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh triển khai trải thảm nhựa mặt đường. Trên gói thầu A4, là nơi có tiến độ chậm nhất, đặc biệt là khu vực có nền đất yếu.

Nhằm đảm bảo chất lượng và đẩy nhanh tiến độ, tại mỗi gói thầu BQLDA đều thành lập các nhóm đại diện phụ trách kiểm soát tư vấn chất lượng công trình, phối hợp với các nhà thầu và chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh.

 

Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành cây cầu thuộc gói thầu A4.

 

Chuẩn bị thông xe gói thầu A6

Ông Lê Kim Thành, Phó tổng giám đốc TCty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Giám đốc BQLDA đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai cho biết: Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến nay đã hoàn thành hơn 80%.

Hiện nay, 2 gói thầu A6 và A3 đang trong quá trình hoàn thiện một số hạng mục để thông xe kỹ thuật và khai thác. Riêng gói thầu A6, đang hoàn thành các hạng mục dự kiến vào ngày 14/6/2014 sẽ thông xe kỹ thuật với chiều dài gần 40km.

Dự án thi công đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai được khởi công từ ngày 25/1/2010 với tổng chiều dài 39,52km (từ Km150+900 - Km190+420), quy mô thiết kế 2 làn đường và 2 làn khẩn cấp (giai đoạn 1) thuộc địa phận huyện Văn Yên (Yên Bái). Tổng giá trị hợp đồng là 2.412,9 tỷ đồng do Cty TNHH Công nghiệp nặng và xây dựng Doosan (Hàn Quốc) thi công.

Đoạn cao tốc được thông xe và khai thác tạm thời có chiều dài gần 40km từ Yên Bái đến Lào Cai, thuộc gói thầu xây lắp A6 của dự án, quy mô 2 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp đã cơ bản hoàn thành với tổng kinh phí đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng.

Như vậy, đoạn cao tốc Yên Bái - Lào Cai đã rút ngắn khá nhiều thời gian lưu thông so với các tuyến đường hiện hữu như QL4E và QL70... những tuyến giao thông chính của khu vực này.

Trước đó, VEC đã đưa vào khai thác Gói thầu A1 đầu tuyến có chiều dài 26,78km (ngày 27/12/2013), gói thầu A8 có chiều dài 26,115km (ngày 2/3/2014), gói thầu A7 có chiều dài 27,62km (ngày 1/4/2014), gói thầu A2 có chiều dài 22,12km và một phần gói thầu A3 có chiều 6,28 (ngày 6/4/2014) đã được thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác tạm.

Nguồn: baoxaydung.com.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây