VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Khởi động Dự án Quản lý tài sản đường bộ vốn vay WB

Ngày 19/6, Ngân hàng thế giới (WB) và Ban QLDA 3 đã tổ chức hội thảo khởi động Dự án Quản lý tài sản đường bộ (VRAMP). Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam đến dự.

 

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo
Các đại biểu thảo luận tại hội thảo
Ông Nguyễn Xuân Trường, Tổng giám đốc Ban QLDA 3 cho biết, VRAMP có tổng mức đầu tư 301,5 triệu USD. Trong đó, vốn vay ưu đãi WB là 250 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của AusAID là 1,5 triệu USD và vốn đối ứng 50 triệu USD. Thời gian thực hiện dự án từ 2014 đến 2020. Dự án do Tổng cục Đường bộ VN là chủ đầu tư, Ban QLDA 3 là đơn vị quản lý dự án.
 
Dự án bao gồm 4 hợp phần. Hợp phần A - Quản lý tài sản đường bộ, có giá trị là 10 triệu USD vốn WB và AusAID; Hợp phần B - Bảo trì tài sản đường bộ,  có giá trị là 156,4 triệu USD vốn IDA; Hợp phần C - Nâng cấp tài sản đường bộ 133,4 triệu USD, trong đó 83,4 tr.USD vốn IDA và 50 tr.USD vốn đối ứng;  Hợp phần D - Tăng cường năng lực cho Tổng cục Đường bộ VN 1,7 triệu USD vốn IDA.
 
‘VRAMP sẽ đầu tư nâng cấp bảo trì cho 6 quốc lộ với chiều dài khoảng 400 km. Hạng mục xây lắp của dự án được phân thành 16 gói thầu, chủ yếu được đấu thầu cạnh tranh quốc tế theo quy định của WB. Toàn bộ các gói thầu xây lắp sẽ được đấu thầu trong quý 3 và 4/2014, dự kiến sẽ và khởi công trong quý 4/2014 và quý 1/2015’ – ông Trường nói. 
 
Bên cạnh đó, VRAMP sẽ đấu thầu tuyển chọn 11 dịch vụ tư vấn và 4 gói thầu hàng hóa thiết bị. Hiện nay, Ban QLDA 3 đang tiến hành đấu thầu tuyển chọn 9/11 gói thầu tư vấn cho dự án. Theo kế hoạch toàn bộ các gói thầu tư vấn sẽ hoàn thành công tác tuyển chọn trong quý 4/2014 và quý 1/2015 để đáp ứng tiến độ chung của dự án. Hiện tại, 2 gói thầu hàng hóa thiết bị (ôtô và thiết bị văn phòng) đang được đấu thầu mua sắm và dự kiến hoàn thành trong quý 3 và 4/2014. 2 gói thầu còn lại sẽ được đầu thầu sau để phù hợp với tiến độ các hoạt động khác của dự án.  
 
Tại hội thảo, ông Trường kiến nghị với WB cho phép áp dụng điều chỉnh giá đối với các gói thầu xây lắp dưới 18 tháng trong dự án, giống như QL48. Gói thầu QL48 có thời gian hợp đồng là 10 tháng, việc áp dụng điều chỉnh giá cho các gói thầu này sẽ chia sẻ rủi ro giữa nhà thầu và chủ đầu tư, thuận lợi trong quá trình triển khai thi công sau này. Ban QLDA 3 cũng đề nghị WB tổ chức nhiều hơn các đợt kiểm tra cho công tác tài chính để đảm bảo việc giải ngân tuân thủ các quy định tài chính của WB.
 
Nguồn: giaothongvantai.com.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây