VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Kiểm điểm tiến độ Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang

Sáng ngày 23/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang.

 

Kiểm điểm tiến độ Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang

Kiểm điểm tiến độ Dự án đầu tư xây dựng 
công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang có điểm đầu của tại Km113+985 - QL1 cũ (nút giao QL31) thuộc địa phận TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điểm cuối tại Km159+100 - lý trình QL1 (Trạm thu phí Phù Đổng cũ), thuộc địa phận TP. Hà Nội. Tổng chiều dài đầu tư Dự án là 45,8km.

Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h, có châm chước một số yếu tố về hình học cho đoạn tăng cường mặt đường cũ như: Chiều dài đoạn chuyển tiếp, đoạn nối của các nhánh nút giao, các yếu tố mặt cắt ngang, trắc dọc...

Báo cáo về tiến độ của Dự án, đại diện Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang cho biết: Ngày 21/5 vừa qua Nhà đầu tư nhận bàn giao mặt bằng 6,7km; đồng thời đề nghị tỉnh Bắc Giang bàn giao tiếp 2 vị trí cầu vượt trong tháng 6/2014. Nhà đầu tư hiện đang tích cực làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang để bàn giao toàn bộ mặt bằng của Dự án trước tháng 7/2014. Ngoài ra, Sở GTVT Bắc Giang cũng khẩn trương đôn đốc các địa phương phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2014.

Hiện nay, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cơ bản hoàn thành được 10/19km đoạn Bắc Giang. Đơn vị tư vấn thẩm tra đang thẩm tra hồ sơ và dự kiến trình Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông thẩm tra trước ngày 30/6/2014. Hồ sơ thiết kế 9/19km đoạn Bắc Giang còn lại, Nhà đầu tư chuyển Tư vấn thẩm tra trước ngày 30/6/2014. Hồ sơ thiết kế 26km đoạn Hà Nội - Bắc Ninh, Nhà đầu tư cũng chỉ đạo đơn vị Tư vấn thiết kế thực hiện, theo kế hoạch sẽ xong trước 30/7/2014.

Nhà đầu tư bố trí 4 mũi thi công tại tỉnh Bắc Giang đoạn 6,7km bàn giao mặt bằng. Các đơn vị thi công được Nhà đầu tư giới thiệu đã chủ động nhận mặt bằng và huy động nhân lực, tập kết thiết bị về công trường và triển khai các công tác xây dựng lán trại, dọn dẹp mặt bằng. Bên cạnh đó, Nhà đầu tư lắp dựng biển báo thông tin Dự án; các đơn vị thi công chủ động dựng biển báo công trình; thông báo kế hoạch thi công gửi địa phương và cơ quan truyền thông tỉnh Bắc Giang.

Để đẩy nhanh tiến độ Dự án này, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đề nghị Nhà đầu tư phải làm việc trực tiếp với địa phương về công tác giải phóng mặt bằng; ngay sau khi có phương án về giải phóng mặt bằng chậm nhất trong hai ngày Nhà đầu tư phải chuyển kinh phí về địa phương. Thứ trưởng cũng đề nghị Nhà đầu tư và địa phương phối hợp chặt chẽ với nhau để giải quyết ngay các vấn đề còn vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang.

Đối với vấn đề trạm thu phí của Dự án, Thứ trưởng đề nghị sau khi có giấy phép đầu tư của Dự án, Nhà đầu tư phải chọn ngay vị trí đặt trạm và có tờ trình về vấn đề này lên Bộ GTVT.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây