VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Kiểm điểm tiến độ xây dựng cầu treo phục vụ dân sinh

Chiều 1/7, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm điểm tiến độ triển khai Đề án xây dựng 186 cầu treo phục vụ dân sinh.

 Báo cáo về công tác thiết kế điển hình các mẫu cầu treo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Phạm Quang Vinh cho biết, Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế điển hình và dự toán các mẫu cầu treo theo các văn bản thẩm tra thiết kế điển hình của Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI), bổ sung đầy đủ kích thước cho các chi tiết của cầu.

Kiểm điểm tiến độ xây dựng cầu treo phục vụ dân sinh

Dự kiến trước ngày 10/7 sẽ khởi công xây dựng 4 cầu treo dân sinh

Về nguyên nhân chậm tiến độ, Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh cho biết do Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung chưa hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế điển hình được Bộ GTVT giao, do đó TEDI chưa có hồ sơ để thẩm tra lại và Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa thể trình Bộ GTVT phê duyệt theo đúng tiến độ. “Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện, đảm bảo tiến độ yêu cầu” - Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh nhấn mạnh.

Báo cáo về tiến độ khảo sát thiết kế 174 cầu treo thuộc Đề án, Phó Tổng giám đốc TEDI Nguyễn Trung Hồng cho biết đến ngày 17/6/2014, TEDI đã khảo sát được 91 cầu (9 cầu chiều dài nhịp L>120m, 82 cầu chiều dài nhịp L<120m), còn lại 83 cầu chưa khảo sát; trong đó có 15 cầu các địa phương có đề nghị thay đổi vị trí, nguyên nhân đã có cầu xây dựng và vị trí chưa phù hợp.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ; trên cơ sở thống nhất thiết kế điển hình hai mẫu cầu treo (1 mẫu thiết kế cầu treo do Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung đề xuất đã được TEDI thẩm tra và 1 mẫu thiết kế do TEDI đề xuất), Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam trình Bộ hai mẫu cầu treo này để phê duyệt trước ngày 7/7/2014; Thứ trưởng giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiến hành thẩm định, phê duyệt dự toán cầu treo dân sinh để triển khai, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoàn thiện thủ tục để ký hợp đồng với các Nhà thầu trên cơ sở chỉ định thầu; tiến hành khởi công cầu treo dân sinh trước ngày 10/7/2014; bên cạnh đó, tiến hành lập tiến độ tổng thể để triển khai xây dựng 186 cầu treo phục vụ dân sinh; đồng thời từng bước hoàn thiện Đề án giai đoạn 2 (22 tỉnh còn lại).

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây