VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Chốt hạn GPMB 2 dự án lớn vào 15/7

 Sau nhiều lần gia hạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chốt thời hạn cuối cho công tác GPMB các dự án mở rộng QL1 và QL14 qua Tây Nguyên vào ngày 15/7/2014. Với chỉ lệnh bất di bất dịch này, các địa phương chậm chân nhất cũng đang rốt ráo triển khai để đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch. 

 

Công tác GPMB qua Thừa Thiên - Huế cơ bản đã hoàn thành Ảnh: Duy Lợi
Công tác GPMB qua Thừa Thiên - Huế cơ bản đã hoàn thành 


Lo tái lấn chiếm sau GPMB

Trong buổi làm việc mới đây với Bộ GTVT, ông Hoàng Đình Phúc - Tổng Giám đốc Ban QLDA 1 cho biết, hai dự án do đơn vị quản lý là đoạn từ Thanh Hóa đến Nghệ An và đoạn qua tỉnh Bình Thuận, công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành.

Cụ thể, với đoạn 55,1km qua Thanh Hóa - Nghệ An đến nay đã có hơn 5.054 hộ gia đình bàn giao, chỉ còn hơn 100 hộ dân với khoảng hơn 1km còn vướng mắc. Tuy nhiên, địa phương đang tích cực, áp dụng nhiều giải pháp mạnh tay hoàn thành nốt công việc còn lại. 

Đối với đoạn qua tỉnh Bình Thuận, đến nay đã bàn giao 100% mặt bằng toàn tuyến. “Mặc dù trên thực tế vẫn còn 91 hộ dân không cho thi công và còn một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa di dời nhưng Ban QLDA 1 đang tích cực phối hợp với địa phương giải quyết nốt vướng mắc còn lại nhằm mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ 15/7” - ông Phúc nói.

Tại đoạn QL1 từ Km1265 - Km1353+300 qua Phú Yên do Ban QLDA Thăng Long thực hiện, việc thi công cũng đang diễn ra thuận lợi do mặt bằng đã cơ bản được bàn giao. Theo ông Vũ Xuân Hòa - Tổng Giám đốc Ban QLDA Thăng Long: “Đến nay, đoạn QL1 qua Phú Yên chỉ còn 2,1 km chưa hoàn thành GPMB. Hiện Ban liên tục đốc thúc địa phương triển khai. Tỉnh Phú Yên cũng cam kết bàn giao 100% mặt bằng vào ngày 15/7”.

Dự án mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình do Ban QLDA 6 thực hiện có chiều dài hơn 23 km, đến nay, địa phương cũng đã bàn giao cho các nhà thầu 39,96km/41,92km để thi công. Như vậy, tiến độ GPMB đã đạt được 95% khối lượng công việc.

Tại cuộc họp mới đây với Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, ông Nguyễn Thanh Vân - Tổng Giám đốc Ban QLDA 85 cho biết, công tác GPMB tại Dự án mở rộng QL1 đoạn qua Thị trấn Cầu Giát sắp hoàn thành. Khó khăn hiện nay nằm ở việc một số hộ dân tái lấn chiếm, không cho nhà thầu thi công, khiến chủ đầu tư và nhà thầu rất lo lắng. Tuy nhiên, địa phương đã cam kết sẽ đứng ra giải quyết dứt điểm tình trạng này, quyết không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.
 
6 địa phương chạy nước rút

Tính đến thời điểm này, các dự án nâng cấp mở rộng QL1 sử dụng vốn TPCP đã cơ bản hoàn thành GPMB. Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng của Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, đến nay đã có 10 tỉnh hoàn thành công tác GPMB theo đúng kế hoạch ban đầu (ngày 30/6/2014), gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cần Thơ, Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum. Riêng tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, chỉ còn khoảng 0,2km đang có vướng mắc với các hộ dân. 

Một số địa phương khác như Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Hậu Giang, Bình Phước dù không đạt được tiến độ ban đầu nhưng đến thời điểm này cũng đã cơ bản hoàn thành. Chỉ còn 6 địa phương, gồm: Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắk Lắk là phải tiếp tục đẩy mạnh công tác GPMB. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của các địa phương, công tác GPMB hoàn toàn có khả năng sẽ cán đích trước thời hạn 15/7.

Về tiến độ thi công, theo báo cáo của Bộ GTVT, đến nay hầu hết các gói thầu trên QL1 đã triển khai thi công tích cực nhưng khối lượng đạt được chưa nhiều so với kế hoạch. 

QL14 qua Tây Nguyên, hầu hết nhà thầu đã triển khai thi công, đáp ứng tiến độ yêu cầu của dự án nhưng cũng còn một số nhà thầu thi công chậm, như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Gói 2 dự án đoạn Đắk Lắk). Trước tình trạng này, Bộ GTVT đã có văn bản điều chuyển khối lượng 3,8km/11km của gói thầu số 2 Đắk Lắk.
Nguồn: giaothongvantai.com.vn

 

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây