VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra hiện trường các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Hà Nội

Chiều 18/7, tại buổi kiểm tra hiện trường tình hình triển khai thực hiện xây dựng các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Hà Nội bao gồm cầu Nhật Tân, đường nối Nhật Tân - Nội Bài, Nhà ga hành khách T2 và Nhà khách VIP - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Bộ trưởng Đinh La Thăng hoan nghênh và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công cùng sự chỉ đạo sát sao của các Vụ, Cục của Bộ trong việc triển khai thi công xây dựng các dự án quan trọng trên. 

 

Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra hiện trường
các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn TP Hà Nội

10/10/2014 thông xe kỹ thuật cầu Nhật Tân

Báo cáo tại hiện trường, ông Nguyễn Thanh Vân - Tổng giám đốc Ban QLDA 85 cho biết, Dự án xây dựng cầu Nhật Tân bao gồm 3 gói thầu xây lắp và 1 gói thầu dịch vụ tư vấn; khối lượng công việc đạt khoảng 97% giá trị xây lắp của Dự án; trong đó, gói thầu số 1, tổng khối lượng đã hoàn thành của gói thầu đạt 98,87%, tiến độ dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 10/10/2014 và hoàn thành toàn bộ gói thầu trong tháng 10/2014.

Về Dự án xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài - cầu Nhật Tân, Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Vân cho biết, Dự án chia làm 5 gói thầu xây dựng, tiến độ thực hiện tháng 9/2011 đến 12/2014. Cụ thể, gói thầu số 1 đã hoàn thành 96%, hoàn thành gói thầu vào ngày 30/7/2014; gói thầu số 2 đã hoàn thành 70%, hoàn thành gói thầu vào tháng 9/2014; gói thầu số 3 đã hoàn thành 78%, hoàn thành gói thầu vào tháng 9/2014; gói thầu số 4 đã hoàn thành 55%, hoàn thành gói thầu vào tháng 11/2014 và gói thầu số 5 đã hoàn thành 76%, hoàn thành gói thầu vào tháng 10/2014.

Cầu Nhật Tân đã đạt khối lượng công việc 97% giá trị xây lắp

Qua kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo của các chủ đầu tư, Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá đến nay tiến độ của các dự án cơ bản được đảm bảo, ngoại trừ còn một vài hạng mục. Tuy nhiên, hiện khối lượng công việc còn lại là rất lớn trong khi thời gian để hoàn thành không nhiều, vì vậy Bộ trưởng yêu cầu Chủ đầu tư, Ban QLDA cập nhật lại tiến độ tổng thể, chi tiết, xác định các hạng mục, khối lượng công việc còn lại để đưa ra các giải pháp khắc phục; tổ chức giao ban, kiểm điểm tiến độ ngay trên công trường, kịp thời giải quyết các tồn tại; tập trung chỉ đạo, giải quyết tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh việc nghiệm thu, thanh toán, giải ngân cho các nhà thầu để có kinh phí triển khai thi công trong giai đoạn gấp rút từ nay đến lúc hoàn thành dự án.

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Ban QLDA 85 sớm làm việc với UBND TP Hà Nội về việc cải thiện năng lực thông hành của nút giao Phú Thượng, nhằm giải quyết phân luồng, tổ chức giao thông và tránh ùn tắc; đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường máy móc, thiết bị, vật tư, nhân lực tập trung thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu; hoàn thiện các thủ tục theo quy định, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán để có kinh phí triển khai thi công. Các đơn vị tư vấn giám sát, giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, đồng thời với việc đảm bảo, đáp ứng tiến độ yêu cầu của dự án; kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công trong việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

Bộ trưởng Đinh La Thăng tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị

31/12/2014 chính thức đưa Nhà ga T2 vào khai thác

Báo cáo tại buổi làm việc với Bộ trưởng, ông Đỗ Tất Bình - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Trưởng ban Quản lý dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 cho biết, công tác kiểm soát chất lượng Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang được kiểm soát chặt chẽ theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; công tác giám sát thi công được tăng cường để kịp thời phát hiện những khiếm khuyết, sai sót và tiến hành xử lý; các hạng mục đã thi công xong đều đạt chất lượng yêu cầu, tất cả các khiếm khuyết đều được kịp thời phsat hiện và xử lý.

Về tiến độ, Phó Tổng giám đốc Đỗ Tất Bình cho biết, tính đến ngày 15/7/2014, khối lượng thi công đạt hơn 85% tổng khối lượng của toàn dự án; dự kiến hoàn tất công việc kết nối các hệ thống thiết bị nhà ga, khai thác thử với chuyến bay giả định từ 15 - 20/12/2014; khai thác thử nghiệm 1 chuyến bay có hành khách từ 20 - 25/12/2014 và chính thức đưa Nhà ga T2 vào khai thác toàn bộ các chuyến bay quốc tế vào ngày 31/12/2014.

Phối cảnh Nhà ga hành khách T2

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Tư vấn giám sát tăng cường giám sát chất lượng, Ban QLDA T2 - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương đôn đốc các nhà thầu thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ; bên cạnh đó hoàn thành thực hiện việc kết nối giữa Nhà ga T1, Nhà ga T2; đồng thời Ban QLDA T2 khẩn trương triển khai các công việc khác, đảm bảo hoàn thành tốt, đồng bộ.

Bộ trưởng yêu cầu ACV phối hợp với Ban QLDA T2 cùng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khẩn trương chuẩn bị đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức chương trình vận hành khai thác, khắc phục được tất cả tồn tại Nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Tân Sân Nhất; khi đưa vào khai thác phải tổ chức toàn bộ Nhà ga T1, Nhà ga T2 đảm bảo khai thác hợp lý nhất, hiệu quả nhất; ACV và các Vụ, Cục liên quan của Bộ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nhà thầu, Ban QLDA, các đơn vị tham gia thi công triển khai công việc tốt nhất.

“Ban QLDA 85 và Ban QLDA T2 phải kết nối với nhau tất cả những hạng mục công việc, công trình, phải kết nối được giữa đường nối với Nhà ga T2 cũng như cầu Nhật Tân, đảm bảo khi hoàn thành đưa vào khai thác hiệu quả, đồng bộ” - Bộ trưởng yêu cầu.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây