VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Hoàn thành 186 cầu treo vào đầu quý 2/2015

Bộ GTVT cho biết, tính đến ngày 14/7/2014 đã tiến hành khảo sát, thiết kế và phê duyệt xong báo cáo kinh tế kỹ thuật của 83 cầu treo trong dự án 186 cầu treo dân sinh cho bà con miền núi. Cũng trong tháng 7/2014, đã có 4 cầu treo được khởi công.

 

Lễ khởi công xây dựng cầu treo dân sinh tại huyện Chợ Mới, Bắc Kạn ngày 18/7 vừa qua
Khởi công xây dựng cầu treo dân sinh tại huyện Chợ Mới, Bắc Kạn ngày 18/7 vừa qua

Trong tháng 7/2014, Bộ GTVT đã làm việc với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép được ứng vốn năm 2015 để triển khai thi công ngay 186 cầu treo dân sinh trong năm 2014. Mặt khác, do tính cấp bách của dự án, Bộ GTVT đã lựa chọn các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm để triển khai dự án, cụ thể: Tổng công ty TVTK giao thông vận tải (TEDI) là đơn vị khảo sát thiết kế. Viện Khoa học và Công nghệ GTVT là đơn vị thẩm tra thiết kế và giám sát thi công, các Công ty cơ khí có năng lực tài chính và thi công như: Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung, Công ty Cổ phần Cơ khí 30-4, Công ty Cổ phần xây dựng Hồng Nam, Công ty Cổ phần xây dựng 465.

Tính đến ngày 14/7/2014 đã tiến hành khảo sát, thiết kế và phê duyệt xong báo cáo kinh tế kỹ thuật của 83 cầu treo.

Trong tháng 7/2014 đã có 4 cầu treo được khởi công triển khai xây dựng là Cầu Bản Côm thuộc tỉnh Yên Bái, cầu Nam Công thuộc tỉnh Hà Nam, cầu Bản Diềm thuộc tỉnh Nghệ An và cầu Chợ Mới thuộc tỉnh Bắc Kạn.

Ngay sau lễ khởi công, nhà thầu gấp rút lập biện pháp tổ chức thi công, đúc cọc bê tông cốt thép, chuẩn bị vật tư thiết bị để gia công cấu kiện phần trên của cầu tại xưởng trước khi lắp đặt hoàn chỉnh tại hiện trường. Chính quyền địa phương đồng thời khẩn trương giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn vật nổ để có mặt bằng sạch đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công.

Do đặc thù của đề án xây dựng công trình trên địa bàn rộng lớn bao gồm 28 tỉnh thành, vị trí xây dựng các cầu lại ở vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở, heo hút, nhiều nơi xe ôtô không đến được nên rất khó khăn khi triển khai từ khâu khảo sát thiết kế đến triển khai thi công. Được sự đồng tình ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương và nhân dân trên các địa bàn, trong năm 2014 Bộ GTVT sẽ phấn đấu hoàn thành 83 cây cầu đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Các cầu còn lại sẽ được lần lượt hoàn thành trong Qúy 1 và đầu Qúy 2 năm 2015.

Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương và được Bộ GTVT phê duyệt đề án tại Quyết định số 1906 ngày 20/5/2014, trong đó dự kiến hoàn thành xây dựng 186 cầu treo trong thời gian 9 tháng kể từ ngày các thủ tục triển khai đề án được hoàn tất.

Bộ GTVT đã cho lập và công bố thiết kế mẫu cầu treo có khẩu độ từ 40 mét đến 120 mét; khổ cầu 1,5 mét và 2,0 mét tại quyết định số 2590 ngày 08/7/2014 làm cơ sở để áp dụng cho thiết kế và thi công đại trà.

Nguồn: giaothongvantai.com.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây