VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Hoàn thành 80 cầu treo dân sinh ngay trong năm nay

80 cầu treo dân sinh sẽ được hoàn thành ngay trong năm nay. Hơn 100 cầu khác sẽ xong trong năm 2015, thông tin này được lãnh đạo Tổng cục Đường bộ VN báo cáo Ban cán sự đảng Bộ GTVT ngay trong chiều nay, 29/7/2014.

Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định nhu cầu của người dân tại các tỉnh miền núi về cầu treo là hết sức cấp thiết, đặc biệt trong mùa mưa lũ đang đến gần.
Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định nhu cầu của người dân tại các tỉnh miền núi về cầu treo là hết sức cấp thiết, đặc biệt trong mùa mưa lũ đang đến gần.

Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN Nguyễn Văn Huyện cho biết: Triển khai Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo ATGT trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, vừa qua, Tổng cục đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ GTVT và các địa phương khởi công được 4 cầu Bản Côm, Nam Công, Bản Diềm, Chợ Mới.

Cụ thể, tại cầu Chợ Mới (Bắc Kạn), đã bàn giao cọc mốc tại hiện trường để đơn vị triển khai thi công và đã xuất hồ sơ phần hạ bộ ngày 25/7/2014 và sẽ xuất hồ sơ phần hạ bộ các cầu còn lại trước ngày 5/8/2014.

Tại cầu Nam Công (Hà Nam), đã bàn giao được bản vẽ phần cọc để đơn vị thi công triển khai đúc, đóng cọc. Bản vẽ còn lại sẽ hoàn thiện, bàn giao cho đơn vị thi công trước 31/7/2014.

Ngày 24/7 vừa qua, các đơn vị cũng đã bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công và cọc mốc của cầu Bản Diềm (Nghệ An). Ngày 28/7, thiết kế hạ bộ cầu cũng đã xong và các đơn vị đã bắt đầu triển khai thi công.

Tiến độ thi công cầu Bản Côm (Yên Bái) hiện mới dừng ở mức  phê duyệt báo cáo kinh tế. Đơn vị đang chuẩn bị vật tư, vật liệu để triển khai thi công cầu.

“Các đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành khoảng 80 cầu treo dân sinh đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật trong năm 2014. Các cầu còn lại sẽ lần lượt hoàn thành trong Quý II/2015.

Để kịp tiến độ đã đề ra, đại diện Tổng cục ĐBVN đề nghị Bộ GTVT tiếp tục làm việc với Bộ KHĐT, Tài chính và Chính phủ để ứng trước 300 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2015 cho dự án và bố trí đủ vốn còn lại cho dự án trong năm 2015. Bên cạnh đó, đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung khẩn trương cung cấp hồ sơ thiết kế chi tiết theo hồ sơ mẫu đã được Bộ GTVT công bố và hồ sơ phần cấu kiện đã chế tạo.

Ông Huyện cũng đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo đơn vị thiết kế (TEDI), tư vấn thẩm tra (Viện KHCN>VT) thực hiện nhanh công tác hoàn thiện báo cáo KT-KT, đặc biệt là công tác triển khai thiết kế bản vẽ thi công các cầu xong trước 15/8/2014.

Chỉ đạo triển khai dự án, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Tổng cục ĐBVN chia số lượng cầu treo cho các đơn vị và tiến hành cho khởi công đồng loạt. “Nhu cầu của người dân tại các tỉnh miền núi về cầu treo là hết sức cấp thiết, đặc biệt trong mùa mưa lũ đang đến gần, các cơ quan cần đẩy nhanh tiến độ dự án này, sớm chừng nào tốt chừng đó. Nguyên tắc là phải “nhanh, nhiều, tốt, hiệu quả”, thiết kế phải phù hợp, tránh lãng phí” - Bộ trưởng nói.

Nguồn: giaothongvantai.com.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây