VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Đẩy nhanh tiến độ thi công 3 Tiểu dự án nút giao đường sắt Bắc Nam và QL1A

Sáng 20/8, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình thực hiện 3 Tiểu dự án nút giao giữa đường sắt Bắc Nam và Quốc lộ (QL) 1A tại các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An và Đồng Nai.

 Theo báo cáo của Ban QLDA An toàn giao thông (Chủ đầu tư) về tiến độ thi công các tiểu dự án, mặc dù bị dừng thi công toàn bộ công trường gần 3 tháng do người dân cản trở, Tiểu dự án nút giao tại Ninh Bình vẫn phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2014, hiện Tiểu dự án đã hoàn thành và chính thức phân làn giao thông QL1A từ ngày 20/7/2014, cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu đối với phần cầu.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ chủ trì cuộc họp tiến độ 3 nút giao đường sắt Bắc - Nam và QL1A

Thứ trưởng Lê Đình Thọ (ngồi thứ hai bên phải) chủ trì cuộc họp

Về Tiểu dự án nút giao tại Nghệ An, hiện nay, Nhà thầu đang triển khai đồng thời 6 mũi thi công chính, trong đó có 3 mũi thi công cầu (2 mũi thi công mặt cầu, 1 mũi lao dầm); 1 mũi thi công cống hộp dọc phía Nam; 1 mũi thi công đường dẫn đầu cầu và 1 mũi phục vụ phân luồng đảm bảo giao thông... Dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 10/10/2014 và hoàn thành công trình trong tháng 10/2014 (vượt trước 2 tháng so với yêu cầu của Bộ GTVT).

Đối với Tiểu dự án nút giao tại Đồng Nai, công tác thi công được triển khai đồng bộ, đáp ứng cơ bản được tiến độ yêu cầu. Khối lượng thực hiện của Dự án đến nay là 105 tỷ đồng (đạt 79%) giá trị hợp đồng. Các hạng mục chính đã hoàn thành gồm đúc dầm bản rỗng, thi công mố, 9/9 trụ, lao lắp 10/10 nhịp của cầu, đổ bê tông bản mặt cầu 10/10 nhịp… dự kiến thông xe trên cầu vào ngày 31/8/2014.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ chủ trì cuộc họp tiến độ 3 nút giao đường sắt Bắc - Nam và QL1A

Thi công nút giao đường sắt Bắc Nam với QL1A tại thị xã Tam Điệp (Ninh Bình)

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu đã tập trung triển khai thi công 3 Tiểu dự án nút giao đường sắt Bắc Nam và QL1A tại Ninh Bình, Nghệ An và Đồng Nai. Tuy nhiên, Thứ trưởng nêu lên những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng, khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân; trong đó công tác giải phóng mặt bằng Tiểu dự án nút giao tại Ninh Bình rất chậm, chưa bố trí được các mũi thi công đáp ứng yêu cầu cấp bách của Dự án.

Để tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết đầu tuần sau, lãnh đạo Bộ GTVT sẽ có buổi làm việc với UBND tỉnh Ninh Bình về công tác giải phóng mặt bằng Tiểu dự án nút giao tại Ninh Bình; Thứ trưởng giao Vụ Kế hoạch đầu tư xem xét, điều hòa bố trí phần vốn kế hoạch 2014 để triển khai thi công các tiểu dự án trên được đồng bộ, đáp ứng tiến độ yêu cầu; Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông tổ chức kiểm tra công tác quản lý thi công, chất lượng, tiến độ công trình, nhằm bảo đảm kỹ thuật, chất lượng, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường theo quy định.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây