VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Kiểm điểm tiến độ Dự án xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân

Chiều 20/8, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp với Ban Quản lý dự án (QLDA) 85 cùng các đơn vị liên quan, các nhà thầu kiểm điểm tiến độ Dự án xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân.

 Dự án xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân được đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA của JICA (Nhật Bản) và vốn đối ứng từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ với tổng mức đầu tư là 6,7 nghìn tỉ đồng. Hiện nay cả 5 gói thầu xây lắp của Dự án đang được đồng loạt thi công trên hiện trường và dự kiến toàn bộ Dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2014 để cùng với Dự án cầu Nhật Tân góp phần giảm thiểu ách tắc trên đoạn đường nối từ sân bay Nội Bài vào nội đô và tạo nên một hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại với khách quốc tế.

Cuộc họp kiểm điểm tiến độ Dự án xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân

Cuộc họp kiểm điểm tiến độ Dự án xây dựng 
đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân

Tại cuộc họp, Tổng giám đốc Ban QLDA 85 Nguyễn Thanh Vân đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Dự án xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân, khối lượng thi công chi tiết các hạng mục còn lại của các gói thầu, tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cùng những khó khăn vướng mắc như tình trạng nứt nhà dân trong quá trình thi công, năng lực yếu kém của một số nhà thầu dẫn đến tình trạng một số gói thầu còn chậm tiến độ. Đồng thời, ông Nguyễn Thanh Vân cũng cho biết mục tiêu mốc chính các gói thầu cũng như các đề xuất, kiến nghị về vấn đề kỹ thuật, thủ tục cũng như kiến nghị cụ thể đối với mỗi gói thầu.

Đại diện các nhà thầu thi công cũng trình bày những khó khăn còn tồn tại, kiến nghị một số giải pháp đẩy nhanh quá trình thi công đồng thời đều thống nhất tập trung tối đa nhân lực, vật lực để hoàn thành các gói thầu trong thời gian sớm nhất, không làm ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định Dự án xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân là một trong những công trình trọng điểm cần hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào khai thác đồng bộ với Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và Dự án Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Thứ trưởng có chỉ đạo cụ thể đối với từng nhà thầu, từng hạng mục trong mỗi gói thầu, phê bình các nhà thầu chậm tiến độ. Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu Ban QLDA 85 cần có những chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nguồn nhân lực, vật lực hoàn thành các gói thầu trước 30/9/2014, đảm bảo có thể thông xe kỹ thuật Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và Dự án xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân vào tháng 10/2014./.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây