VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Bắc Ninh: Đẩy nhanh tiến độ dự án Đường nối TL282- cầu vượt sông Đuống với Quốc lộ 18

Đến nay, dự án Đường nối TL282- cầu vượt sông Đuống với Quốc lộ 18 thi công được gần 21 tháng, giá trị xây lắp ước khoảng hơn 600 tỷ đồng.

 

Gói thầu số 1 đang được các nhà thầu khẩn trương thi công 

Gói thầu số 1, các nhà thầu thi công đạt 411,3 tỷ đồng. Chủ đầu tư thực hiện giải ngân gần 510 tỷ đồng, đạt 85% khối lượng thực hiện. Các nhà thầu thi công xong mố A1 và bê tông bệ, thân các trụ từ P1 đến P19; đúc 86/112 phiến dầm; hoàn thiện các khối K0 trụ P17, P18, P19; lao và làm bản mặt cầu từ trụ P8 đến P15, từ mố A1 đến trụ P2; rải 2,77km cấp phối đá răm và thảm nhựa hạt trung đường dẫn… Các nhà thầu đang khẩn trương lắp xe đúc hẫng và thi công dầm đúc hẫng các trụ P17- P10. 

Gói thầu số 2 thi công được gần 10 tháng, giá trị xây lắp hoàn thành 189 tỷ đồng, tuy nhiên tiến độ một số hạng mục vẫn bị chậm so với yêu cầu (đã điều chỉnh). Các nhà thầu cơ bản khoan xong cọc khoan nhồi các trụ; thi công xong 15 bệ trụ và 12 thân trụ, 5 xà mũ... Đang thi công thân các thân, bệ trụ còn lại và triển khai đúc dầm SuperT. 

Để đáp ứng tiến độ công việc, Chủ đầu tư  yêu cầu các nhà thầu thi công gói thầu số 2 tăng cường vật tư, thiết bị, nhân lực cho công tác thi công; điều chỉnh tiến độ, nhất là 3 trụ dưới lòng sông, làm thêm ca để bù tiến độ bị chậm.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây