VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Kiểm điểm tiến độ các dự án trên đường vành đai 3 Thành phố Hà Nội

Ngày 30/9, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ các dự án đường vành đai 3 thành phố Hà Nội (hầm chui Thanh Xuân, nút giao Quốc lộ 5, nút giao Trung Hòa, Mai Dịch - Nam Thăng Long).

Dự họp có đại diện lãnh đạo các Vụ Kế hoạch Đầu tư; Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông; Vụ Tài chính; Tổng công ty Đường sắt VN; Ban Quản lý dự án Thăng Long; UBND quận Long Biên; Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

 

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm việc với Ban QLDA Thăng Long
và các đơn vị liên quan về các dự án đường vành đai 3 Thành phố Hà Nội

Tại cuộc họp, ông Phạm Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long đã báo cáo, giải trình về tình hình thực hiện Dự án đầu tư điều chỉnh nút giao thông giữa dự án cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5; Hầm chui QL6 - nút giao Thanh Xuân; nút giao Trung Hòa hoàn chỉnh; Dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long.

Cụ thể, về tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đầu tư điều chỉnh nút giao giữa cầu Thanh Trì với QL5 - TP Hà Nội, ông Bình cho biết: UBND quận đã phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ kinh phí cho 204 hộ với diện tích 6,29ha; trong đó đã chi trả tiền cho 150 hộ dân, với diện tích 4,97ha. Trung tâm phát triển quỹ đất quận Long Biên (PTQĐ) đã kiểm đếm xong 34 biên bản kiểm đếm đất của 31 hộ dân.

Vừa qua, dự án cũng đã được Bộ GTVT giao thêm 100 tỷ đồng cho công tác GPMB, hiện Trung tâm PTQĐ đang tiến hành các thủ tục để giải ngân. Khối lượng GPMB còn lại gồm đất nông nghiệp, đất ở và đất công; công tác di dời hạ tầng kỹ thuật dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng trước ngày 15/12/2014. Đại diện quận Long Biên cũng khẳng định Quận sẽ đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật. Đối với gói thầu số 1-Xây dựng hoàn chỉnh nút giao giữa DA cầu Thanh Trì với QL5, dự kiến sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo và ký kết hợp đồng đầu tháng 10/2014; dự kiến khởi công vào tháng 11/2014, các phần mở rộng đường QL5 và đường đầu cầu sẽ được thi công sau tháng 12/2014 khi có đủ mặt bằng. Gói thầu số 1A-Cải dịch đường sắt, Ban QLDA Thăng Long đã tiến hành bàn giao phần diện tích đã nhận bàn giao từ địa phương cho nhà thầu tiến hành thi công. Tư vấn đã chấp thuận tiến độ, biện pháp và bản vẽ thi công, các nguồn vật liệu đầu vào để thi công nền đường.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đề nghị Ban QLDA Thăng Long tiếp tục làm việc với UBND quận Long Biên để lên phương án giải ngân kinh phí di dời, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ GPMB; chỉ đạo đơn vị thi công đưa thiết bị, máy móc để triển khai thi công ngay.

Đối với tiểu dự án xây dựng Hầm chui QL6 - nút giao Thanh Xuân đã được khởi công ngày 26/7/2014, ông Bình cho biết, hiện dự án đang triển khai đúng tiến độ so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên do thi công xây dựng tại vị trí giao thông đông đúc, phức tạp nên công tác rào chắn gặp nhiều khó khăn, chống lấn với Dự án đường sắt trên cao.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu nhà thầu đưa ra biện pháp thi công phù hợp; Ban QLDA Thăng Long chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng tiến độ; sớm kết thúc giai đoạn khởi động; phối hợp với đơn vị liên quan trong việc phân luồng, tuyến để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình triển khai dự án; phối hợp Ban QLDA đường sắt để phân tiến độ cho phù hợp.

Về Tiểu dự án xây dựng nút giao Trung Hòa, dự kiến phát hành hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu qua sơ tuyển vào đầu tháng 10/2014, mở thầu vào cuối tháng 11/2014; dự kiến khởi công vào tháng 12/2014 và hoàn thành vào tháng 6/2016.

Thứ trưởng yêu cầu phối hợp Sở Xây dựng Hà Nội tiến hành rà soát, kiểm tra lại hạ tầng kỹ thuật để có phương án GPMB; đồng thời đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu để cuối tháng 11/2014 khởi công.

Đối với dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 Thành phố Hà Nội, đã phát hành hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu trong danh sách ngắn ngày 29/9/2014; dự kiến mở thầu vào tháng 11/2014 và triển khai thực hiện nhiệm vụ vào tháng 12/2014.

Thứ trưởng yêu cầu Ban phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đẩy nhanh tiến độ để sớm khởi công; đồng thời báo cáo định kỳ với Bộ GTVT về tiến độ triển khai của tất cả các dự án trên.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây