VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án BOT Hà Nội-Bắc Giang, Hòa Lạc - Hòa Bình

Chiều 30/9, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án BOT cải tạo, nâng cấp QL 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang và dự án cải tạo, nâng cấp QL6 và xây dựng tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình.

 Cùng dự có đại diện Ban PPP, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Ban QLDA 2, Sở GTVT Bắc Giang, Công ty 36, công ty BOT Hà Nội - Bắc Giang.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, tính đến 29/9, công ty đã nhận được tổng số 24 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB của các địa phương thuộc tỉnh Bắc Giang. Các địa phương (thành phố Bắc Giang, huyện Việt Yên, huyện Yên Dũng) trong tỉnh Bắc Giang đã bàn giao cho Nhà đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang tổng số 16,6km/18 km tuyến chính (đạt 92,2%) và khoảng 26km/36 km tuyến đường gom (đạt khoảng 72,2%).  Công ty cũng đã lựa chọn ký hợp đồng nguyên tắc 8/11 gói thầu tư vấn dịch vụ. 13/14 gói thầu xây lắp đã được tư vấn thiết kế đã được trình cho các bên. Trên tổng số 19km thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang đã có 7/9 gói thầu được triển khai thi công.

Tại cuộc họp, đại diện công ty 36 thay mặt liên danh nhà thầu thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL6 và xây dựng tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình cũng đã báo cáo tiến độ thực hiện dự án. Theo đó, công tác chuẩn bị thi công, huy động vốn đang được tích cực thực hiện.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu Công ty cổ phần BOT Hà Nội - Bắc Giang thời gian tới phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phải đặt tỷ lệ giải ngân cho từng tháng của từng gói thầu và toàn dự án cho đến khi kết thúc dự án. Thứ trưởng yêu cầu nhà đầu tư phải có các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công để dự án về đích trước tiến độ vì các điều kiện để thực hiện dự án này là hết sức thuận lợi. Thứ trưởng cũng nhắc nhở nhà đầu tư chú ý đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công vì đây là tuyến đường có mật độ giao thông rất lớn.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp QL6 và xây dựng tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho rằng Dự án này triển khai quá chậm. Do đó trong tháng 10, Thứ trưởng yêu cầu nhà đầu tư phải có được giấy phép đầu tư để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đối với phần cải tạo nâng cấp QL6, Thứ trưởng yêu cầu nhà đầu tư tiến hành nâng cấp, thảm nhựa những đoạn không yêu cầu mở rộng, cố gắng hoàn thành công tác này trước Tết Âm lịch 2016. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu Ban QLDA 2 phải khẩn trương làm việc với các địa phương có tuyến đường đi qua để tiến hành công tác GPMB, phấn đấu hoàn thành công tác này trong năm 2014 để có đủ điều kiện thi công đồng loạt toàn bộ dự án từ đầu năm 2015.

Nguån: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây