VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Sớm hoàn thiện thủ tục phê duyệt Dự án xây dựng đường Tân Vạn - Nhơn Trạch

Chiều 21/10, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp về rà soát tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết và hồ sơ mời thầu nhà đầu tư của Dự án thành phần 1B, Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc Dự án đường Vành đai 3 - TP Hồ Chí Minh.

 Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch là dự án cấp bách đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương thực hiện đầu tư, trong đó giao Bộ GTVT là Chủ quản đầu tư phần vốn vay ODA và là Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đầu tư theo hình thức BOT đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 - TP Hồ Chí Minh.

Biểu đồ Dự án Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh

Theo báo cáo của Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long), tuyến Tân Vạn - Nhơn Trạch bắt đầu từ nút giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (Đồng Nai); điểm cuối nối với đường cao tốc Tân Vạn - Mỹ Phước (Bình Dương) dài 34,28 km, gồm 28,4 km chính tuyến và 5,88 km nối với nút giao Thủ Đức.

Để phát huy hiệu quả đầu tư, trong giai đoạn I, tuyến đường sẽ xây dựng trước 17,8 km từ Nhơn Trạch (đường Tỉnh 25B) tới nút giao Thủ Đức theo quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe song hành hai bên đạt tiêu chuẩn cao tốc với chi phí đầu tư là 430 triệu USD (khoảng 9.200 tỷ đồng).

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Tổng công ty Cửu Long (Chủ đầu tư), hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư và hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư BOT; Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư (PPP) chủ trì phối hợp với Tổng công ty Cửu Long tham mưu Bộ GTVT xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cơ chế lựa chọn nhà đầu tư.

Thứ trưởng giao Ban PPP phối hợp với Tổng công ty Cửu Long tính toán chi tiết Dự án thành phần 1B, chuẩn bị các nội dung liên quan để Lãnh đạo Bộ sớm làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh về phương án thực hiện giải phóng mặt bằng.

Cầu vượt Tân Vạn giải quyết đáng kể tình trạng kẹt xe tại cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh.

Cầu vượt Tân Vạn giải quyết đáng kể tình trạng 
kẹt xe tại cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh.

Về phê duyệt dự án đầu tư, Thứ trưởng yêu cầu phê duyệt tổng thể chung dự án, trong đó dự án gồm 2 dự án thành phần, phê duyệt dự án đầu tư cho Dự án thành phần 1A và phê duyệt đề xuất dự án đầu tư theo hình thức BOT cho Dự án thành phần 1B.

Thứ trưởng giao Ban PPP là đầu mối chủ trì thẩm định đề xuất dự án đầu tư theo hình thức BOT cho Dự án thành phần 1B; Vụ Kế hoạch đầu tư là đầu mối chủ trì thẩm định dự án đầu tư cho Dự án thành phần 1A và tổng thể dự án.

Về kế hoạch thực hiện, Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện các phần việc để đầu tháng 11/2014 trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế đấu thầu, trong tháng 11/2014 thẩm định dự án, chậm nhất 30/11/2014 rà soát xong thiết kế và phê duyệt dự án trong tháng 12/2014.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây