VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Tranh thủ thời tiết, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Chiều 24/11, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chủ trì cuộc họp về tiến độ thi công khối lượng bê tông nhựa đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh thuộc Dự án mở rộng và nâng cấp QL1. Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD), Ban QLDA1, Ban QLDA An toàn giao thông và một số nhà thầu.

 

 

Cục trưởng Cục QLXD báo cáo tiến độ thi công đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Theo báo cáo của Cục QLXD, trong hai ngày 21 - 22/11/2014, Cục QLXD đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình thi công các dự án QL1 đoạn Thanh Hóa - Vũng Áng. Đến nay, các dự án cơ bản đã thi công xong phần nền đường, các công trình thoát nước, móng cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa lớp dưới, đang thi công mặt đường bê tông nhựa lớp trên. Tổng khối lượng bê tông nhựa lớp trên còn lại phải thi công 115,33Km/196,75km, tương đương 334.433 tấn thảm bê tông nhựa. Theo ông Trần Xuân Sanh, Cục trưởng Cục QLXD, thời gian thi công còn lại của các dự án còn 37 ngày, tuy nhiên khối lượng phải thảm bê tông nhựa tại một số dự án như QL1 đoạn Sở GTVT Hà Tĩnh làm chủ đầu tư và đoạn Ban QLDA ATGT quản lý vẫn còn rất lớn, hàng ngày phải duy trì khối lượng thảm 2.824 tấn (Sở GTVT Hà Tĩnh) và 1.810 tấn (Ban QLDA ATGT) mới kịp tiến độ. Qua báo cáo của chủ đầu tư/ Ban QLDA nguyên nhân do thời tiết mưa nhiều, theo báo cáo tháng 10 mưa 22/30 ngày; tháng 11 mưa 17/20 ngày. Do vậy Cục QLXD kiến nghị kế hoạch thi công thảm bê tông nhựa đôi với từng dự án, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, Nhà đầu tư, Ban QLDA khẩn trương lập tiến độ thi công chi tiết từng tuần cho các gói thầu để đảm bảo các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2014.

Tại cuộc họp, đại diện các chủ đầu tư, nhà thầu cũng đã báo cáo Bộ trưởng tình hình thực hiện tại các dự án, đồng thời cam kết đảm bảo dự án về đúng tiến độ nếu từ nay đến cuối năm thời tiết ủng hộ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị thi công tập trung thiết bị, tranh thủ những ngày nắng đẩy nhanh tiến độ thi công đồng thời nâng cao hiệu suất lao động để dự án đảm bảo dự án về đích đúng tiến độ. Các Ban QLDA, tư vấn giám sát phải tích cực bám sát hiện trường kiểm soát chặtt chẽ tiến độ và chất lượng công trình, nhất quyết không tiến hành thảm nhựa khi trời mưa cũng như khi trời vừa dứt mưa nền đường còn ẩm.

Bộ trưởng cũng đề nghị Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trực tiếp vào kiểm tra hiện trường, đôn đốc công tác thi công, giải ngân cũng như chuẩn bị cho công tác nghiệm thu công trình và làm việc với UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An giải quyết dứt điểm các đoạn còn vướng giải phóng mặt bằng.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây