VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5

Chiều 10/12, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương.

 Theo báo cáo của Công ty cổ phần BOT38 (Doanh nghiệp dự án), Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, bắt đầu công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và triển khai thi công đáp ứng tiến độ đã cam kết với Bộ GTVT.

 

Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5

 

Cuộc họp kiểm điểm tiến độ Dự án nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5

 

Về tiến độ cụ thể, ông Nguyễn Việt Cường, Tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT38 cho biết, hiện nay các công việc đã hoàn thành gồm góp vốn chủ sở hữu, kế hoạch đấu thầu các gói thầu, lựa chọn nhà thầu; các công việc đang khẩn trương tiến hành gồm hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, thẩm định bản vẽ thi công (đã xong 6/7 gói thầu xây lắp), cấp giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng tín dụng, hợp đồng chính thức, công tác GPMB…

Về công tác GPMB, ông Lê Thanh Chương, Phó Tổng giám đốc Ban QLDA 2 (đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) cho biết, căn cứ vào tình hình thực tế tại hiện trường và hồ sơ pháp lý liên quan đến Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38, đến nay công tác GPMB của Dự án là quá chậm so với dự kiến. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, Ban QLDA 2 đã đề nghị Công ty cổ phần BOT38 cùng các thành phần liên quan (Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát và một số đơn vị khác khi cần thiết) tham gia phối hợp cùng với các địa phương đấy nhanh công tác GPMB.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công yêu cầu Ban QLDA 2, Công ty cổ phần BOT38 và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án, trong đó làm việc với Bộ Kế hoạch đầu tư hoàn tất các công việc, thủ tục, hồ sơ để sớm cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Công ty cổ phần BOT38 phối hợp với Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư, Ban QLDA 2 làm việc với Ngân hàng SHB hoàn thiện hợp đồng để sớm ký kết Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng chính thức.

 

Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5

 

Máy móc thi công cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5

 

Về công tác GPMB, Thứ trưởng yêu cầu Công ty cổ phần BOT38  phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT Bắc Ninh, Hải Dương, các địa phương trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ GPMB; ký hợp đồng chính thức với các Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư của các địa phương làm cơ sở để chủ động, xử lý công việc theo tiến độ của hợp đồng.

Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương tiếp tục quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo các Hội đồng GPMB các huyện có Dự án đi qua tạo điều kiện bàn giao đất hành lang lưu không trước để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông sớm phê duyệt các gói thầu; đồng thời Ban QLDA 2 đôn đốc, theo dõi và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ Dự án.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây