VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra Dự án cầu Nhật Tân, Nhà ga hành khách T2

Sáng 21/12, Đoàn công tác của Bộ GTVT do Bộ trưởng Đinh La Thăng dẫn đầu đã đi kiểm tra hiện trường Dự án cầu Nhật Tân, đường nối Nhật Tân - Nội Bài; Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 và Nhà khách VIP Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

 Cùng đi trong Đoàn có Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng; Lãnh đạo các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT; Lãnh đạo Tổng cục An ninh II (Bộ Công an); Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính); Sở GTVT, Công an TP Hà Nội…

Bộ trương Đinh La Thăng kiểm tra Dự án cầu Nhật Tân, Nhà ga hành khách T2

Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng Đoàn công tác kiểm tra hiện trường
Dự án cầu Nhật Tân, đường nối Nhật Tân - Nội Bài và Dựa án Nhà ga hành khách T2

Theo báo cáo của Ban QLDA 85 về tình hình thực hiện Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và Dự án xây dựng đường nối từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân,  hiện Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu đang khẩn trương thực hiện các hạng mục còn lại của 3 gói thầu và sẽ hoàn thành vào ngày 31/12/2014. Đối với Gói thầu số 1 và 2 Ban QLDA85 sẽ mời Hội đồng nghiệm thu Nhà nước nghiệm thu đưa vào vận hành khai thác từ ngày 29 đến 31/12/2014.

Về Dự án xây dựng đường nối từ sân bay quốc tế Nội Bài đến cầu Nhật Tân, ông Nguyễn Thanh Vân - Tổng Giám đốc Ban QLDA 85 cho biết, Dự án có 5 gói thầu cơ bản đã hoàn thành các hạng mục xây lắp, công tác hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, vỉa hè, cảnh quan, sẽ hoàn thành vào ngày 25 đến 28/12/2014.

Về công tác chuẩn bị nghiệm thu và Lễ khánh thành Dự án, ông Nguyễn Thanh Vân cho biết, Ban QLDA 85 sẽ mời Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ tiến hành nghiệm thu để đưa vào vận hành khai thác từ ngày 31/12/2014. Công tác vệ sinh công nghiệp chuẩn bị cho Lễ khánh thành của các gói thầu sẽ được triển khai và hoàn thành vào ngày 31/12/2014.

Bộ trương Đinh La Thăng kiểm tra Dự án cầu Nhật Tân, Nhà ga hành khách T2

Cầu Nhật Tân chuẩn bị khánh thành đưa vào vận hành, khai thác

Báo cáo về tình hình triển khai Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 và Nhà khách VIP - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ông Đỗ Tất Bình, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Nhà thầu TVJV đã cơ bản hoàn thành xây dựng Nhà ga T2 theo đúng tiến độ đề ra và đã bàn giao cho Chủ đầu tư vào ngày 20/12/2014. Ban QLDA Nhà ga T2 Nội Bài cũng đã tổ chức bàn giao cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để tiếp thu và quản lý khai khác Nhà ga.

“Hiện tại, Nhà thầu đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các hạng mục xây dựng và một số hạng mục phụ trợ khác như mương thu nước, trồng cỏ... để đảm bảo hoàn thành trước khi chính thức khai thác Nhà ga T2 trước ngày 31/12/2014” - ông Đỗ Tất Bình cho biết thêm.

Bộ trương Đinh La Thăng kiểm tra Dự án cầu Nhật Tân, Nhà ga hành khách T2

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các cơ quan, đơn vị
rà soát lại tất cả các công việc phải hoàn thành đến ngày 31/12/2014

Về công tác chuẩn bị khai thác, ông Đỗ Tất Bình cho biết từ 10 giờ ngày 20/12/2014, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã tiếp quản Nhà ga để quản lý và khai thác. Ban QLDA T2 và Nhà thầu TVJV đã tổ chức bản giao mặt bằng, cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống chìa khoá cho Cảng hảng không quốc tế Nội Bài.

Ông Đỗ Tất Bình cũng cho biết, Ban QLDA Nhà ga T2 đã yêu cầu Nhà thầu TVJV hỗ trợ kỹ thuật 24/24 cho các đơn vị khai thác từ thời điểm bàn giao đến hết Tết Nguyên đán 2015. Trong thời gian tới, Ban QLDA tiếp tục chỉ đạo Nhà thầu kiểm tra, khắc phục các khiếm khuyết để đảm bảo chất lượng của Nhà ga theo đúng hợp đồng đã được ký kết.

Hoan nghênh và đánh giá cao các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh đây là Dự án hết sức quan trọng, một trong những Dự án trọng điểm quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của TP Hà Nội, khu vực phía Bắc và cả nước; đồng thời đây là dự án mang dấu ấn của sự phát triển đất nước, mang dấu ấn của việc triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bộ trương Đinh La Thăng kiểm tra Dự án cầu Nhật Tân, Nhà ga hành khách T2

Nhà khách VIP Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trước ngày đưa vào vận hành, khai thác

Với ý nghĩa quan trọng trên, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung triển khai các công việc, hạng mục còn lại của công trình; tuyệt đối không chủ quan, rà soát lại tất cả các công việc phải hoàn thành đến ngày 31/12/2014, công bố công khai minh bạch những hạng mục, công trình đã hoàn thành, chưa hoàn thành để nhân dân biết.

Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo phối hợp chung ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, để tăng cường công tác giao ban, phối hợp với các cơ quan liên quan; Bộ trưởng cũng yêu cầu Ban QLDA 85, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sớm tiến hành nghiệm thu để đưa dự án vào khai thác an toàn.

Bộ trương Đinh La Thăng kiểm tra Dự án cầu Nhật Tân, Nhà ga hành khách T2

Bộ trưởng Đinh La Thăng kiểm tra hiện trường Nhà khách VIP

Về tổ chức giao thông, Bộ trưởng đề nghị UBND TP Hà Nội tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan của Thành phố, đặc biệt là Sở GTVT, Sở Công an đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông, an toàn lao động trong thời gian khánh thành cũng như trong quá trình vận hành, khai thác.

Bộ trưởng yêu cầu các Ban QLDA cùng các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán cho các nhà thầu; Ban QLDA 85, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sớm hoàn thiện các hạng mục xây dựng và một số hạng mục phụ trợ khác như mương thu nước, cây xanh, trồng cỏ... để đảm bảo hoàn thành trước khi chính thức khai thác.

Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan liên quan tổ chức hợp lý hoạt động taxi trên Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nếu đơn vị nào không thực hiện đúng quy định sẽ rút giấy phép hoạt động; bên cạnh đó Bộ trưởng yêu cầu hoàn chỉnh các thủ tục, giấy phép để khi đưa dự án vào vận hành, khai thác đảm bảo thủ tục pháp lý, đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây