VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tiến độ thi công đường nối TL282 - Cầu vượt sông Đuống với QL18

Mới đây, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh    Bắc Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Dự án cầu vượt sông Đuống đã có buổi làm việc với Sở      Giao thông vận tải Bắc Ninh, UBND huyện Quế Võ, các sở, ngành liên quan và các nhà thầu thi        công về tiến độ thi công công trình đường nối TL282 - Cầu vượt sông Đuống với QL18.

 


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra thực tế công trường cầu vượt sông Đuống.

Sau 24 tháng thi công, gói thầu xây lắp số 1 đã hoàn thành xây lắp với giá trị đạt 508,6 tỷ đồng, đạt 89,4%. Gói thầu số 02, sau 13 tháng thi công, giá trị xây lắp hoàn thành đạt trên 315 tỷ đồng, đạt 43,3%. Hiện nay, gói thầu số 01 đã vượt khoảng 02 tháng so với kế hoạch. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, chủ đầu tư đề nghị các nhà thầu tiếp tục tập trung nguồn lực, đảm bảo hoàn thành 2 gói thầu đạt và vượt tổng tiến độ đã được duyệt. Đối với gói thầu số 02, cần làm thêm ca, tăng cường nguồn lực, vật tư, thiết bị, nhất là đề nghị Hội đồng giải phóng mặt bằng, UBND huyện Quế Võ giải quyết dứt điểm vướng mắc GPMB, sớm bàn giao mặt bằng còn lại cho nhà thầu thi công.

Sau khi kiểm tra thực tiễn tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu, tư vấn trong việc đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công công trình. Xác định đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các nhà thầu cần tập trung bố trí nguồn nhân lực, vật lực, trang thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các gói thầu theo đúng cam kết. Đồng chí cũng yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát chú trọng kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, nhất là các hạng mục chậm tiến độ, hạng mục nào không đạt yêu cầu cần tiến hành loại bỏ ngay. Đồng chí cũng lưu ý các nhà thầu chú trọng công tác đảm bảo an toàn lao động trên công trường một cách tốt nhất nhằm tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.  Ông Nguyễn Tiến Nhường cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện  Quế Võ xử lý dứt điểm vướng mắc GPMB để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, phấn đấu đến tháng 9/2015 hợp long cầu và đến 31/12/2015 khánh thành cầu.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây