VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Muốn giữ chức, giữ uy tín phải đảm bảo tiến độ

 “Các nhà thầu khi có mặt bằng phải triển khai ngay, nếu chậm chúng tôi sẽ loại khỏi dự án. Muốn giữ chức, giữ uy tín, nhà thầu phải đảm bảo tiến độ”, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công nhấn mạnh tại buổi làm việc với các doanh nghiệp và lãnh đạo UBND Tp. Hải Phòng chiều ngày 13/1.

  

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công:
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công khẳng định có mặt bằng mà nhà thầu thi công chậm trễ sẽ bị xử lý

Theo lãnh đạo Thành phố, 3 dự án lớn của ngành giao thông trên địa bàn Hải Phòng sẽ cơ bản hoàn thành việc bàn giao mặt bằng ngay trong tháng 1/2015.

Về dự án nâng cấp, cải tạo cảng hàng không sân bay Cát Bi, ông Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND Tp. Hải Phòng cho biết Dự án nhà ga sân bay Cát Bi đã kiểm kê xong 36 hộ dân, trong chiều nay đã chi trả tiền đền bù cho 14 hộ, đến 16 – 17/1, sẽ chi trả đợt 2 cho các hộ còn lại. Ngày 20/1 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng 20,8 ha cho nhà thầu thi công.

Về Dự án Cảng Lạch Huyện, theo ông Trần Anh, Tổng giám đốc Ban QLDA Hàng hải báo cáo còn vướng mắc phần diện tích chồng lấn của Đồn biên phòng 50 và 993m chiều dài đê làm đường tránh. Tuy nhiên, lãnh đạo TP cho biết diện tích chồng lấn của Đồn biên phòng 50 chỉ còn lại vấn đề thủ tục bàn giao. Với 993m chiều dài đê làm đường tránh, hiện Chi cục Đê điều Hải Phòng đã báo cáo Sở NN&PTNT Hải Phòng trình lãnh đạo thành phố, đến 15/1 đảm bảo bàn giao xong.

Ông Sơn cho biết Dự án đường Tân Vũ – Lạch Huyện hiện đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Nếu xuất hiện tình trạng các hộ dân tái lấn chiếm, thành phố sẽ xử lý ngay. Dự án này có 110 hộ dân nằm trong diện tái định cư, Bộ GTVT đã bố trí nguồn vốn 100 tỷ và UBND huyện Cát Hải đã lập các phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Ngoài ra, với một số dự án khác như cầu Bạch Đằng (nối đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng), dự án mở rộng Trung tâm đăng kiểm 15-V, dự án giao thông WB6, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đề nghị Hải Phòng quan tâm chỉ đạo các ngành tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ.

Về đẩy mạnh công tác kiểm soát tải trọng xe, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đề nghị Hải Phòng làm mạnh  hơn nữa trong thời gian tới. Đặc biệt, có thông tin cho rằng có hiện tượng  xã hội đen bảo kê cho xe quá tải trên các tuyến QL 5, QL 10. Một số cảng, bến thủy nội địa trên QL 5 cũ vẫn xuất hiện tình trạng xếp hàng quá tải.

Tuy nhiên, ngay tại buổi họp, ông Nguyễn Trọng Phượng, Phó giám đốc Công an Tp. Hải Phòng cho rằng không có hiện tượng xã hội đen bảo kê cho xe quá tải. “Trong tháng 12/2014 và 10 ngày tháng 1/2015, Hải Phòng đã xử lý rất quyết liệt tình trạng xe quá tải. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục siết chặt việc kiểm soát tải trọng trên địa bàn", ông Phượng cam kết.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cho biết lãnh đạo Bộ GTVT cam kết chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ các dự án giao thông lớn tại Hải Phòng đồng thời cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo Tp. Hải Phòng thời gian qua trong việc triển khai các dự án và đảm bảo trật tự ATGT.

Nguồn: giaothongvantai.com.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây