VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Dự án Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế sẽ cán đích vào đúng dịp 29/3/2015

Ngày 2/2, đồng chí Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND Thành phố Huế có buổi làm việc với Chủ tịch UBND các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo về tình hình triển khai xây dựng Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế.

 Tại buổi làm việc, Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và lắp máy Trung Nam và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1, nhà thầu thi công và Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng ECC, đơn vị tư vấn giám sát, cho biết, đến nay, tiến độ triển khai công trình vẫn bảo đảm theo kế hoạch. Phần cầu dây văng dự kiến sẽ hợp long vào ngày 12/2, các cầu dẫn tầng 2 đã xong công tác hoàn thiện, lắp đặt lan can, nhánh dẫn lên vòng xuyến và vòng xuyến đang được hoàn thiện mặt cầu và lắp đặt lan can, nhánh thứ 4 Trục I Tây Bắc đã đổ bê tông được 2/6 nhịp, dự kiến đến ngày 8/3 sẽ hoàn thành xong 6/6 nhịp. Phần mặt đất, các đơn vị đang tập trung thi công tại những nơi đã có mặt bằng. Với tốc độ như hiện nay, công trình sẽ bảo đảm được khánh thành đúng dịp 29/3 sắp tới.


Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Giao thông vận tải, phần thi công mặt đất vẫn rất chậm, trong đó có nguyên nhân năng lực thi công của nhà thầu yếu. Sở đã nhắc nhở nhiều lần nhưng đến nay phần mặt đất và cầu dẫn vẫn chưa đạt tiến độ theo yêu cầu. Theo Sở Xây dựng, từ nay đến 29/3 không còn nhiều thời gian nữa, do vậy, đề nghị nhà thầu phải hết sức khẩn trương, không được chủ quan trong khi khối lượng công việc còn rất nhiều.

Khối lượng công việc còn nhiều đòi hỏi nhà thầu cần tập trung
toàn bộ nhân, vật lực để dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ yêu cầu chủ tịch các quận Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu phải thường xuyên có mặt hỗ trợ nhà đầu tư vận động người dân trong khu vực không cản trở trong quá trình thi công Dự án Nút giao thông Ngã ba Huế, có biện pháp bảo vệ công trình theo quy định. Kể từ nay đến khi hoàn thành công trình Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thực hiện công trình phải có mặt tại công trường liên tục để quản lý, điều hành các đơn vị thi công trên công trường đạt tiến độ yêu cầu. Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng, nứt tường do rung chấn, đề nghị các đơn vị cử người đến từng hộ xem xét tình hình thực tế, đề xuất phương án hỗ trợ kịp thời. Chủ tịch cũng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để tiếp tục bồi thường thiệt hại cho các hộ dân, bảo đảm quyền lợi của người dân trong vùng Dự án; đồng thời làm việc với các bên liên quan để kịp thời giải ngân, đẩy nhanh tốc độ triển khai Dự án theo yêu cầu.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây