VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Rà soát tiến độ Dự án đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện

Chiều ngày 12/3, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã chủ trì buổi họp rà soát tình hình triển khai thi công Dự án đường ô ô Tân Vũ – Lạch Huyện.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công chỉ đạo cần đẩy nhanh tiến độ Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Ban QLDA 2 Phạm Hồng Sơn cho biết, về công tác GPMB, phần chính tuyến Ban QLDA2 đã hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công từ ngày 12/6/2014; Về mặt bằng công trình tạm, phụ trợ, UBND huyện Cát Hải, Ban QLDA2 đã bàn giao cho phía Nhà thầu vào ngày 28/8/2014; UBND quận Hải An, Ban QLDA2 đã bàn giao toàn bộ phần diện tích đất nông nghiệp và đất mặt nước cho Nhà thầu; Phần diện tích của KCN Đình Vũ (bãi số 2, đường loại B, loại C) đã ký kết Hợp đồng và bàn giao ngày 30/10.

Báo cáo về tình hình triển khai xây dựng Khu TĐC, Tổng Giám đốc Phạm Hồng Sơn cũng cho biết, hiện đã bố trí được 35/65 tỷ theo kế hoạch năm 2015 để giải ngân, đáp ứng tiến độ xây dựng cho Dự án.

Cũng theo ông Sơn, Liên danh nhà thầu TCT XD Trường Sơn, Công ty TNHH XD Sumitomo Mitsui và Cienco4 đã thực hiện khối lượng đạt khoảng 740 tỷ/7632 tỷ đồng (khoảng 9,69%).

Đánh giá về các nhà thầu, đại diện Ban QLDA cho biết, ngay sau khi nhận được mặt bằng thi công, các đơn vị thi công đã có các biện pháp tích cực và chủ động, khắc phục khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án.

Tổng giám đốc Ban QLDA2 Phạm Hồng Sơn báo cáo tiến độ Dự án

Để đẩy nhanh tiến độ Dự án, Tổng Giám đốc Phạm Hồng Sơn đề nghị Bộ có ý kiến với UBND TP.Hải Phòng về các vấn đề như thủ tục thuê đất mặt bằng tạm, phụ trợ; chỉ đạo UBND huyện Cát Hải khẩn trương di dời nâng cao tĩnh không đường điện tại khu tái định cư; đẩy nhanh tiến độ triển khai đấu nối các công trình tiện ích qua cầu Tân Vũ.

Bên cạnh đó, đại diện Ban QLDA cũng kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo, hỗ trợ Ban QLDA2 trong quá trình thẩm định, phê duyệt các điều chỉnh của thiết kế kỹ thuật; đề xuất của Cienco4 trong sử dụng cát có thành phần cấp phối nằm trong dạng A2 để thi công đắp nền đường; kiến nghị Bộ GTVT xem xét bố trí bổ sung nguồn vốn đối ứng năm 2015 do Dự án cũng như xem xét giao đủ vốn nguồn vốn nước ngoài để tránh tình trạng vướng mắc trong quá trình giải ngân Dự án.

Sau khi nghe ý kiến của Ban QLDA2, nhà thầu Trường Sơn, Sumitomo Mitsui, Cienco4 và ý kiến của Sở GTVT Hải Phòng, các cơ quan tham mưu của Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công yêu cầu Ban QLDA2 tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Bộ GTVT đồng thời giám sát các nhà thầu nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng Dự án.

Thứ trưởng cũng lưu ý các nhà thầu cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo an toàn lao động và hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây