VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

15/5, khởi công xây dựng cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Sáng 15/4, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kiểm điểm tiến độ Dự án xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ công việc, tăng cường phối hợp với địa phương để khởi công 5 gói thầu của Dự án dự kiến vào ngày 15/5.

 

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ kết nối với cao tốc TP HCM - Trung Lương (đường màu đỏ) tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (chấm vàng). Ảnh: Google maps.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp

Báo cáo về tình hình triển khai Dự án, bà Dương Thị Trâm Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long cho biết, hiện Nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp dự án cho Sở Kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh (ngày 25/3/2015) và đã được cấp Giấy đăng ký kinh doanh (ngày 14/4/2015).

Về công tác GPMB, bà Dương Thị Trâm Anh cho biết, công tác cắm cọc GPMB đang bàn giao địa phương cọc GPMB cho các gói ra quân (khoảng 9/12km); toàn bộ tuyến dự kiến hoàn thành công tác bàn giao cho địa phương trong tháng 4/2015.

“Về thủ tục GPMB, hiện nay đang thực hiện các thủ tục thành lập Ban chỉ đạo; Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện sẽ trực tiếp thực hiện công tác đo đạc, bồi thường GPMB của địa phương; công tác khảo sát giá bồi thường các loại đất bị ảnh hưởng của 5 gói khởi động, dự kiến hoàn thành trước ngày 12/5/2015; đo đạc bản đồ giải thửa phục vụ công tác kiểm kê tại 5 gói khởi động, dự kiến hoàn thành trước ngày 25/5/2015" - bà Dương Thị Trâm Anh nói.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ kết nối với cao tốc TP HCM - Trung Lương (đường màu đỏ) tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (chấm vàng). Ảnh: Google maps.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ kết nối với cao tốc TP Hồ Chí Minh
- Trung Lương (đường màu đỏ) tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (chấm vàng). Ảnh: Google maps.

Đánh giá về tình hình tổ chức thực hiện Dự án, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể ghi nhận mặc dù trong thời gian vừa qua, kết quả cụ thể triển khai công việc chưa được nhiều, nhưng Liên danh Nhà đầu tư đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt được một số kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý công việc trong thời gian tới còn rất nhiều, do đó các Nhà đầu tư, đặc biệt Giám đốc doanh nghiệp dự án phải nỗ lực hơn nữa, tăng cường phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ, địa phương, giải quyết các khó khăn, vướng mắc để sớm khởi công các gói thầu của Dự án.

Thứ trưởng yêu cầu các Nhà đầu tư tập trung hoàn thiện các thủ tục về vốn doanh nghiệp dự án, các hồ sơ liên quan đến đăng ký xin Giấy chứng nhận đầu tư, tập trung huy động nguồn lực để chuẩn bị đóng vốn chủ sở hữu vào tài khoản doanh nghiệp dự án, chỉ đạo doanh nghiệp dự án để điều hành, đảm bảo tiến độ yêu cầu theo hợp đồng ký tắt.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, Thứ trưởng yêu cầu Doanh nghiệp dự án phải sớm ban hành quy chế (phối hợp, điều hành dự án, trách nhiệm của các bên); bên cạnh đó tăng quyền cho Giám đốc dự án, trách nhiệm của các thành viên; đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB.

Về vốn chủ sở hữu và tín dụng, Thứ trưởng xác định đây là yếu tố quyết định đến Dự án, yêu cầu các Nhà đầu tư đến ngày 31/5/2015 phải nộp đủ 100% vốn chủ sở hữu, cụ thể đến ngày 30/4 các Nhà đầu tư phải nộp đủ 50%, 15/5 phải nộp đủ 30% và 31/5 phải nộp đủ 20% vốn chủ sở hữu theo quy định. Thứ trưởng yêu cầu Doanh nghiệp dự án làm việc với các ngân hàng tín dụng (Vietinbank, Vietcombank, BIDV…) về tài trợ cho Dự án, ký hợp đồng tín dụng.

Thứ trưởng yêu cầu chậm nhất đến ngày 15/6 phải có Giấy chứng nhận đầu tư để 20/6 ký hợp đồng chính thức; Doanh nghiệp dự án hoàn thiện các thủ tục ký hợp đồng nguyên tắc với Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) về thiết kế bản vẽ thi công; sớm trình Bộ tư vấn giám sát dự án, danh sách các nhà thầu thi công…đồng thời tăng cường phối hợp với địa phương hoàn thành công tác đo đạc, bồi thường GPMB, để dự kiến ngày 15/5 khởi công 5 gói thầu của Dự án. 

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây