VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra công trình cầu Cổ Chiên

Sáng 21/4, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể cùng Đoàn cán bộ của Bộ GTVT đã trực tiếp kiểm tra công trình cầu Cổ Chiên trước ngày hợp long và chỉ đạo cả hai dự án thành phần cầu và đường dẫn phải hoàn thành đúng dịp 19/5.

 

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra công trình cầu Cổ Chiên

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể cùng Đoàn công tác tại buổi làm việc về tiến độ công trình

Dự kiến, sáng mai (22/4), cầu Cổ Chiên bắc qua sông Cổ Chiên nối liền hai bờ Trà Vinh và Bến Tre sẽ chính thức hợp long. Đây là công trình trọng điểm quốc gia được Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chỉ đạo phải thông xe đúng dịp 19/5 nhân Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 7, đối với dự án thành phần 1 (xây dựng cầu chính), căn cứ vào tiến độ thi công thực tế tại công trường, công trình cầu Cổ Chiên sẽ đảm bảo thông xe kỹ thuật vào ngày 19/5 tới. Tính đến nay, thời gian thi công đã gần 20,5 tháng/24 tháng (chiếm 85% tổng thời gian thi công toàn công trình), giá trị sản lượng ước đạt 1.280,07 tỷ đồng/1.401,79 tỷ đồng (bằng 91,36% tổng giá trị sản lượng).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra công trình cầu Cổ Chiên

Toàn cảnh cầu Cổ Chiên trước ngày hợp long

Về chất lượng, tất cả các hạng mục thi công từ khi khởi công cho đến này đều đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, quy định và chỉ dẫn kỹ thuật của dự án. Vấn đề này đã được Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng kiểm tra và đánh giá.

Đối với dự án thành phần 2 (xây dựng đường dẫn và các cầu trên đường dẫn), các nhà thầu đang tập trung toàn lực gấp rút triển khai thi công (2 ca, 3 ca) để đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đáp ứng theo tiến độ của dự án thành phần 1.

Trong toàn bộ 6 gói thầu xây lắp, có 5 gói thầu đảm bảo tiến độ; riêng gói thầu 5 - phần do Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre thi công là còn chậm, không đảm bảo tiến độ, mới thực hiện đạt 55,5% khối lượng.

Dưới đây là một số hình ảnh trên công trường xây dựng cầu Cổ Chiên ngay trước ngày hợp long:

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra công trình cầu Cổ Chiên

Không khí lao động khẩn trương trên công trường

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra công trình cầu Cổ Chiên

Vị trí cuối sẽ được được hợp long vào sáng 22/4

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra công trình cầu Cổ Chiên

Vị trí hợp long nhìn từ dưới lên

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra công trình cầu Cổ Chiên

Chuẩn bị để căng cáp sau khi hợp long

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra công trình cầu Cổ Chiên

Các tuyến đường dẫn vào cầu cũng đang được khẩn trương hoàn thành theo đúng tiến độ

Nguồn: Báo Giao thông

 

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây