VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Tiến độ và chất lượng QL1, đường HCM qua Tây Nguyên đang được kiểm soát tốt

Đây là khẳng định của đồng chí Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tại buổi làm việc của Ban Cán sự về các dự án nâng cấp, mở rộng QL1, đường HCM qua Tây Nguyên, chiều nay (5/5). Ban Cán sự cũng đồng thời rà soát các dự án hoàn thành, khởi công tháng 5-6/2015; các công trình gắn biển chào mừng 70 ngày truyền thống Ngành…

 


Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng yêu cầu các đơn vị 
tranh thủ thời tiết thuận lợi hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

Nhiều dự án được đưa vào khai thác, sử dụng

Báo cáo Ban cán sự, Phó Cục trưởng Cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (QLXD&CLCTGT) Phan Quang Hiển cho biết tại các dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đã hoàn thành đưa vào khai thác 13/39 dự án, trong đó có 9 dự án TPCP và 4 dự án BOT. Dự kiến đến 30/6/2015 hoàn thành thêm 08 dự án 04 dự án TPCP và 04 dự án BOT, qua các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Long An.

Cũng theo ông Phan Quang Hiển, dự kiến đến 30/9/2015 hoàn thành thêm 16 dự án và đến 31/12/2015 sẽ hoàn thành 38/39 dự án, tương ứng với 1.287/1.300km, đạt 99%. Riêng dự án hầm đường bộ Đèo Cả do quy mô dự án lớn, mức độ phức tạp cao nên dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2017.

Ông Hiển cũng cho biết thêm, trong thời gian vừa qua, một số dự án đã có chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt đối với dự án mở rộng QL1 đoạn qua các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án.

Tại các dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, ông Hiển cho biết trên tuyến đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 02/11 dự án, tương ứng với 67/470km, đạt 14,2%. Dự kiến đến 15/6/2015, cả 9 dự án còn lại cũng sẽ được hoàn thành. “Nhìn chung tiến độ thi công các dự án đều đáp ứng tiến độ yêu cầu, các dự án đã đang đẩy nhanh tiến độ thi công bê tông nhựa lớp trên; các nhà thầu đang phấn đấu để hoàn thành toàn bộ các dự án trước 15/6/2015 vượt tiến độ do Bộ GTVT yêu cầu là 6,5 tháng” – ông Hiển nhận xét.


Đường Hồ Chí Minh đẹp như tranh vẽ

Chỉ đạo triển khai dự án, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh: Chúng ta đang kiểm soát rất tốt cả tiến độ, chất lượng dự án.

“Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ ngành, địa phương nên dù đây là các dự án lớn, đại công trường nhưng chúng ta đã cơ bản đảm bảo được tiến độ, chất lượng. Thời gian thi công còn lại không nhiều nhưng thời tiết lại đang rất thuận lợi. Do đó, từ các đồng chí Thứ trưởng đến lãnh đạo các Ban QLDA, các nhà thầu cần tranh thủ thời tiết và nỗ lực tối đa”, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN phối hợp với Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (Tedi) rà soát lại toàn bộ thiết kế an toàn giao thông trên tuyến, cả về sơn kẻ biển cũng như đặt dải phân cách; gờ giảm tốc; biển báo tốc độ, chỉ dẫn… cho phù hợp và đảm bảo ATGT cho người và phương tiện. Bộ trưởng cũng lưu ý các bên liên quan phải hết sức nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật trong việc nghiệm thu các dự án.

44 công trình dự án sẽ được khởi công và hoàn thành trong tháng 5, 6/2015

Báo cáo về danh mục các công trình, dự án khởi công và hoàn thành trong tháng 5-6/2015, ông Phan Quang Hiển cho biết trong 2 tháng dự kiến sẽ có 44 công trình dự án khởi công hoàn thành.

Cụ thể, trong tháng 5 sẽ khởi công 5 dự án, hoàn thành 11 công trình dự án. Sang tháng 6, sẽ có thêm 6 công trình khởi công và 22 công trình, dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tại buổi làm việc của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, đồng chí Bí thư Ban Cán sự cũng yêu cầu các đồng chí thành viên Ban Cán sự và các đại diện các cơ quan liên quan xem xét, có ý kiến về danh sách 70 công trình, dự án tiêu biểu sẽ được gắn biển chào mừng nhân kỷ niệm 70 năm truyền thống của Ngành GTVT.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây