VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các cầu thuộc Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2

Sáng 6/5, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai Dự án Tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia vốn vay JICA lần thứ 2.  Cùng dự có lãnh đạo Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Cục QLXD và CLCTGT, Ban QLDA 6 (đơn vị quản lý Dự án).

 

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp.

 

Theo báo cáo của Ban QLDA 6, đến nay, được sự chỉ đạo quyết liệt, cụ thể của Lãnh đạo Bộ và sự giúp đỡ của các Cục, Vụ tham mưu của Bộ, Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 đã triển khai tuân theo đúng yêu cầu của Bộ. Cụ thể, Ban đã hoàn thành công tác thiết kế, dự toán và đấu thầu xây lắp 50/51 cầu, hoàn thành GPMB 23/50 cầu và đang tiếp tục thực hiện công tác GPMB 27 cầu còn lại. Về công tác thi công, Dự án đã thi công hoàn thành 08/51 cầu, một số cầu đã hoàn thành trước tiến độ như cầu Rạch Sỏi trên QL80 tỉnh Kiên Giang thi công hoàn thành trong 5 tháng; 07 cầu/QL91 tỉnh An Giang thi công hoàn thành trong 7 tháng (vượt tiến độ 3-5 tháng). Hiện tại, Ban QLDA 6 đang tích cực triển khai thực hiện tại hiện trường 28 cầu, cũng như phối hợp với địa phương bàn giao mặt bằng các cầu còn lại để triển khai đồng loạt, hoàn thành trong năm 2015 theo tiến độ đề ra.

Cũng theo Ban QLDA 6 từ nay đến cuối năm 2015, Ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn thành công tác GPMB của 27 cầu còn lại để triển khai thi công. Dự kiến đến hết tháng 8, Ban sẽ đôn đốc thi công hoàn thành 17/43 cầu (Miền Bắc 10 cầu gồm các cầu: Thắm, Bút, An Duyên, Ba Toa, Gia Khê, Sen, Sơn Hải, Sông Hoàng, Lực Điền, Dốc; Miền Trung 05 cầu gồm: Quai Vạc, Soong, Quảng Hóa, cầu 30, Gò Mầm; Miền Nam 02 cầu: Rạch Chanh, Cần Thảo). Đồng thời, quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo thi công hoàn thành 26/43 cầu còn lại trong năm 2015 theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Để Dự án được đẩy mạnh Ban cũng kiến nghị Bộ một số vấn đề về vốn đối ứng, vốn ODA và một số địa phương về công tác tác GPMB.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu Ban QLDA 6 tiếp tục triển khai mạnh Dự án để các cầu đã triển khai hoàn thành đúng và vượt tiến độ. Đối với các cầu còn vướng GPMB, đặc biệt là 9 cầu thuộc địa phận thành phố Cần Thơ, Ban cần chuẩn bị đầy đủ các dữ liệu để tuần tới, lãnhđạo Bộ làm việc với UBND thành phố Cần Thơ về công tác GPMB. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng yêu cầu Ban QLDA 6 phối hợp với Vụ KHĐT có văn bản kiến nghị với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn về vốn và giải ngân cho dự án theo thực tế hoàn thành.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây