VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Sáng 6/5, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kiểm điểm tiến độ Dự án xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT.

 Tại cuộc họp, đại diện Nhà đầu tư đã báo cáo tình hình triển khai Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Theo đó, về thủ tục pháp lý, Công ty BOT đã và đang hoàn thiện theo đúng tiến độ.

Về công tác GPMB, hiện đã hoàn thành bàn giao cọc GPMB cho địa phương tại các đoạn nằm trong đường găng, các đoạn còn lại đang được triển khai tích cực. Sở GTVT Tiền Giang cũng đã thống nhất kế hoạch triển khai, dự kiến việc bàn giao mặt bằng sẽ hoàn thành ngày 30/5/2015.

Đại diện Nhà đầu tư báo cáo tại cuộc họp

Đại diện Nhà đầu tư báo cáo tại cuộc họp

 

Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị liên quan và sự tham gia ý kiến của các Nhà đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Doanh nghiệp Dự án phải sớm hoàn chỉnh lại cơ cấu tổ chức và có báo cáo chính thức gửi về Bộ GTVT ngày 11/5/2015.

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo tại cuộc họp

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo tại cuộc họp

Thứ trưởng yêu cầu Ban PPP, Vụ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các Nhà đầu tư thỏa thuận lại với nhau và nộp đủ, đúng thời điểm, cụ thể đến ngày 15/5 các Nhà đầu tư phải nộp đủ 80%, ngày 30/5 phải có đủ 100% vốn Chủ sở hữu. Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu Nhà đầu tư phải họp giao ban hàng tuần, đánh giá toàn diện các mặt và báo cáo về Bộ qua Ban PPP và Tổng công ty Cửu Long.

Về công tác GPMB, Thứ trưởng yêu cầu Nhà đầu tư phối hợp với địa phương, chậm nhất là đến ngày 15/6/2015 phải bàn giao được 12km để khởi công các gói thầu. Thứ trưởng cũng yêu cầu Doanh nghiệp dự án rà soát lại hồ sơ, thuê tư vấn thẩm định và trình Bộ thẩm tra.

Thứ trưởng yêu cầu Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) trong tháng 5/2015 phải bàn giao lại toàn bộ cột mốc, cọc GPMB có tọa độ cho địa phương; đồng thời yêu cầu Nhà đầu tư chậm nhất đến 30/5 là phải báo cáo về Bộ tất cả các Nhà thầu có năng lực thi công toàn bộ các gói thầu xây lắp.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây