VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông kiểm tra công tác GPMB Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Sáng 6/5, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GTVT kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp và làm việc với đoàn.

 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cùng đoàn công tác Bộ GTVT làm việc lãnh đạo UBND tỉnh
Quảng Nam và các cơ quan liên quan về công tác GPMB Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua địa bàn tỉnh Quảng Nam dài 91,238km, qua địa bàn 7 huyện, thành phố, gồm: Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ và Núi Thành, với tổng diện tích đất phải thu hồi gần 719ha; tổng số hộ dân bị ảnh hưởng 8.078 hộ, trong đó số hộ phải bố trí tái định cư (TĐC) là 891 hộ, tương ứng số lô TĐC cần bố trí là 1.240 lô; ngoài ra còn có hơn 10.800 mồ mả bị ảnh hưởng bởi Dự án.

Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng được 76,7km, đạt 84%, trong đó huyện Quế Sơn và TP Tam Kỳ đã hoàn thành 100% công tác bồi thường, GPMB và bàn giao cho chủ đầu tư; đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC cho 7.363/8.078 hộ, đạt 91,14%; đã triển khai xây dựng 14 khu TĐC, trong đó đã hoàn thành 9 khu, 5 khu còn lại đang xây dựng; đã bố trí TĐC, chi trả suất đầu tư hạ tầng được 700 lô, đạt 56,45%.

Tổng nhu cầu vốn GPMB và TĐC của dự án gần 1.315 tỷ đồng, đến nay đã phân bổ kinh phí cho các địa phương hơn 960 tỷ đồng, trong đó vốn TPCP hơn 838 tỷ đồng, và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tạm ứng cho các địa phương gần 122 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung làm tốt công tác GPMB dự án, hàng tuần phải cập nhật, báo cáo tiến độ triển khai, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Trong đó tập trung lo an cư cho dân, hết sức tạo điều kiện để dân có đất làm nhà, ổn định chổ ở. Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo lãnh đạo huyện Thăng Bình tổ chức lực lượng bảo vệ thi công; tiến hành cưỡng chế những trường hợp nào đã giải quyết thấu tình đạt lý nhưng cố tình cản trở thi công.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Nam trong công tác GPMB thời gian qua. Thứ trưởng đề nghị tỉnh tập trung ưu tiên giải quyết, bàn giao mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án; đồng thời giải quyết dứt điểm các hộ còn vướng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1, bàn giao xong cho nhà thầu thi công để cuối tháng 5, Bộ Giao thông vận tải tổ chức khánh thành cả 2 dự án thành phần 1 và 2.

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Nam

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây