VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Các dự án giao thông trọng điểm tại Hải Phòng đang được kiểm soát tốt về tiến độ, chất lượng

Đây là đánh giá chung của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng khi dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GTVT thị sát, kiểm tra tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hải Phòng, gồm đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; Dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, chiều 9/5.

 

Tổng Giám đốc Ban QLDA2 Phạm Hồng Sơn báo cáo tiến độ Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện

Kiểm tra hiện trường Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua Thành phố Hải Phòng, hiện đang được các nhà thầu tích cực thi công để đảm bảo thông xe vào ngày 19/5 tới, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã biểu dương nỗ lực của BQL dự án và nhà thầu đã khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối cùng gồm: trải thảm lớp cuối, sơn kẻ vạch đường, hoàn thiện trạm thu phí.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng đoàn công tác thị sát đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Bộ trưởng chỉ đạo, đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sau khi hoàn thành sẽ tạo động lực rất lớn cho Thành phố Hải Phòng nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là tuyến đường huyết mạch nối với tỉnh Quảng Ninh thông qua cầu Bạch Đằng. Bộ trưởng yêu cầu BQL dự án chỉ đạo các nhà thầu phải tích cực thi công hoàn thành toàn tuyến theo đúng kế hoạch vào cuối năm nay.

Kiểm tra Dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị đã triển khai nhanh dự án khu bay; xây dựng đài kiểm soát không lưu và dự án xây dựng nhà ga hành khách. Tuy nhiên, hiện trên cả 3 công trình đều có những vướng mắc về mặt bằng, nhất là Đài kiểm soát không lưu và nhà ga hành khách.

Bộ trưởng cùng đoàn công tác kiểm tra Dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cát Bi

Ông Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã cam kết với Bộ trưởng sẽ bàn giao mặt bằng cho 2 dự án này trước ngày 30/5. Hải Phòng sẽ chỉ đạo UBND quận Hải An triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị thực hiện GPMB trong thời gian nhanh nhất.

Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, đến thời điểm này đã thi công được khoảng hơn 20% khối lượng công việc. Hầu hết các gói thầu đang đạt tiến độ đề ra. Tuy nhiên phần nhà thầu Tổng công ty xây dựng Trường Sơn còn chậm do giải quyết mặt bằng chậm và mượn đất thi công công trình chưa đúng với kế hoạch.

Đại diện nhà thầu cam kết với Bộ trưởng sẽ đẩy nhanh tiến độ và sẽ theo kịp tiến độ chung trong tháng 7 tới. Riêng nhà thầu Sumitomo đảm nhận thi công phần cầu đã hoàn thành xây dựng đường công vụ, bến cảng tạm, thiết lập bãi công trường, triển khai thi công đồng loạt cọc SPP, SPSP và cọc khoan nhồi. Ngoài ra, nhà thầu này đã đúc được 3 đốt dầm (mỗi đốt rộng 16m, dài 2,5m, nặng 50 tấn).

Đại diện nhà thầu, tư vấn cam kết với Bộ trưởng sẽ đẩy nhanh tiến độ

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh, Dự án cầu đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện là công trình có ý nghĩa lớn đối với thành phố Hải Phòng nói riêng, khu vực Đông Bắc Bộ nói riêng, giúp kết nối với Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

“Tôi đánh giá cao sự phối hợp của lãnh đạo và các cơ quan Thành phố Hải Phòng, sự nỗ lực của các nhà thầu trong việc khắc phục khó khăn, triển khai tích cực Dự án. Đến nay, về cơ bản đã kiểm soát được tiến độ. Tuy nhiên, riêng đối với gói thầu của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đang chậm, yêu cầu nhà thầu phải tìm mọi cách để đẩy nhanh tiến độ, theo kịp với tiến độ chung”, Bộ trưởng yêu cầu.

“Hiện tại, thời tiết đang thuận lợi, tuy nhiên sắp đến mùa mưa bão, việc thi công trên biển sẽ rất khó khăn, nên thời gian này cần tranh thủ thi công, tư vấn giám sát phải bám sát hiện trường đôn đốc nhà thầu, kiểm soát tiến độ, chất lượng”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây