VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông tại Thanh Hoá

Tiếp tục chuyến công tác nhằm thị sát, kiểm tra và thúc đẩy tiến độ các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn TP.Hải Phòng và tỉnh Thanh Hoá, chiều ngày 10/5, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã kiểm tra Dự án cầu Thắm; cầu Bút Sơn và giai đoạn 1 đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn tại Thanh Hoá.

 

Tổng Giám đốc Ban QLDA  Phạm Tuấn Anh báo cáo tình hình triển khai các dự án do Ban quản lý tại Thanh Hoá

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các cầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá thuộc dự án Tín dụng Ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia, tại cầu Thắm (Gói thầu B3-14), Tổng Giám đốc Ban QLDA6 Phạm Tuấn Anh cho biết, theo Hợp đồng, thời gian thực hiện Dự án là 19 tháng (20/7/2014-20/2/2016), tuy nhiên, hiện các hạng mục của Dự án đều vượt tiến độ. Nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 31/8/2015 (vượt 120 ngày).

Bên cạnh đó, các đơn vị thi công cũng tuân thủ tốt các biện pháp thi công được chủ đầu tư, TVGS phê duyệt; công tác quản lý chất lượng từ vật liệu đầu vào, gia công, thí nghiệm đều đạt chất lượng tốt dưới sự giám sát TVGS hiện trường, quản lý hiện trường của chủ đầu tư, đảm bảo theo đúng các yêu cầu kỹ thuật của dự án; công tác an toàn lao động được đảm bảo…

Đại diện nhà đầu tư báo cáo Dự án đường giao thông từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn

Đối với Dự án cầu Bút Sơn tại Km221+577, QL10 thuộc địa bàn huyện Hoằng Hoá, do Nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Cầu 14 (Cienco1)-Công ty CP XDCT và đầu tư 120 thực hiện, Tổng Giám đốc Ban QLDA6 Phạm Tuấn Anh cũng cho biết: Dự án có giá trị hợp đồng hơn 243 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 17,5 tháng. Hiện công tác GPMB đã hoàn thành. Giá trị đã thực hiện được 180 tỷ (83%).

Cụ thể, về phần cầu, đã hoàn thành toàn bộ 20/20 trụ, mố; đã đúc, lao lắp và thi công xong bản mặt cầu, bờ bo toàn bộ 19/19 nhịp. Các đơn vị thi công đang cho lắp dựng lan can và hệ thống chiếu sáng. Về phần đường đầu cầu cũng đã đắp xong toàn bộ nền K95, đang thi công lớp K98 và móng…

Trong buổi chiều 10/5, Bộ trưởng Đinh La Thăng và đoàn công tác của Bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 đường giao thông từ cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá theo hình thức BT.

Đại diện Công ty TNHH BT Thọ Xuân – Nghi Sơn cho biết, Dự án hiện đã hoàn thành 100% công tác cắm cọc, bàn giao cọc GPMB và mốc lộ giới.

Bộ trưởng Đinh La Thăng và Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt
trao quà động viên tinh thần công nhân lao động tham gia Dự án

Đại diện Liên danh nhà đầu tư cũng cho biết, theo hợp đồng yêu cầu Dự án hoàn thành vào 31/12/2017, tuy nhiên Nhà đầu tư sẽ phấn đấu hoàn thành công trình trước 30/6/2017 (trước 6 tháng) để đưa vào sử dụng, hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán trong 6 tháng (6-12/2017).

“Để thực hiện tiến độ hoàn thành công trình trước 6 tháng, Nhà đầu tư đã chủ động tập trung nguồn lực, thiết bị, vật tư để triển khai thi công dự án. Hiện, nhà đầu tư đã và đang tăng cường các mũi thi công (nền đường, cầu, công trình trên tuyến) để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Tuy nhiên, đại diện nhà đầu tư cũng “kêu” do vị trí địa lý của Dự án nên việc triển khai thi công, huy động thiết bị và vận chuyển vật tư, vật liệu gặp nhiều khó khăn, không tổ chức được nhiều mũi thi công đồng thời ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

Chỉ đạo tại hiện trường các Dự án, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã biểu dương tinh thần nỗ lực của Ban QLDA6, các nhà thầu triển khai dự án cũng như sự hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đối với các dự án này. Do đó tình hình triển khai các dự án đều đảm bảo và vượt tiến độ so với thời hạn hợp đồng ký kết.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng yêu cầu nhà đầu tư tập trung nhân lực, vật lực tranh thủ đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa bão đang đến gần. Bên cạnh đó, tại các Dự án có thể huy động, triển khai được thêm các mũi thi công thì phải làm ngay, tranh thủ thời tiết thuận lợi.

“Việc đẩy nhanh tiến độ Dự án là cần thiết nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình và đặc biệt là an toàn lao động cho cán bộ, công nhân tham gia thi công dự án và nhân dân tham gia giao thông”, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Nguồn:mt.gov.vn

 

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây