VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Phải đảm bảo kế hoạch thi công, hoàn thành Dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình trước 19/5/2016

Chiều 9/6, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ Hợp phần xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình thuộc Dự án xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT.

 

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp.
 
Theo báo cáo của Ban QLDA 2 và nhà đầu tư (Liên danh Tổng công ty 36 - Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hà Nội - Công ty CP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc), các điều kiện để thực hiện  Dự án như giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng chính thức, vốn đã có đầy đủ. Tuy nhiên mặt bằng để phục vụ thi công còn khó khăn. Trong tổng số chiều dài đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình là 25,7km, từ lý trình Km6+680 - Km32+367  với 6,37km qua địa phận TP Hà Nội (đi qua huyện Thạch Thất và Ba Vì) và 17/19,3km đi qua địa phận tỉnh Hòa Bình (qua huyện Kỳ Sơn và TP Hòa Bình) phải thực hiện GPMB. Tuy nhiên, đến nay Nhà đầu tư mới nhận 6km mặt bằng trên địa phận tỉnh Hòa Bình. Ngoài ra, trong phạm vi đất GPMB của Dự án có 5,4ha thuộc đất quốc phòng phải xin ý kiến thỏa thuận với Bộ Quốc phòng. Hiện tại hai địa phương đang tích cực thực hiện làm các thủ tục đền bù GPMB với các hộ dân địa phương cũng như các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ GPMB.
Cũng theo báo cáo của Ban QLDA 2 và nhà đầu tư, hiện công tác phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và lựa chọn nhà thầu đã được tiến hành với 12/14 gói thầu. Mặc dù còn vướng GPMB nhưng tại những nơi có mặt bằng thi công, nhà thầu đã triển khai máy móc thiết bị thi công trên 4 gói thầu phần đường.
Sau khi nghe tư vấn thiết kế trình bày các phương án, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã hoan nghênh sự tích cực của nhà thầu và Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6 - Hòa Lạc - Hòa Bình. Thứ trưởng đề nghị Ban QLDA 2 và nhà đầu tư kiểm tra và hoàn thiện việc cắm mốc giới GPMB của Dự án. Bên cạnh đó, TP. Hà Nội và tỉnh Hòa Bình phối hợp đẩy nhanh công tác GPMB để công tác này hoàn thành trong tháng 7/2015. Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu nhà đầu tư và nhà thầu có kế hoạch thi công chi tiết đảm bảo Dự án hoàn thành trước ngày 19/5/2016 như chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tại buổi kiểm tra hiện trường ngày 21/3/2015.
 
Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT có điểm đầu tại nút giao Hòa Lạc (giữa Đại lộ Thăng Long và QL21, lý trình Km17+850 - QL21), điểm đầu xây dựng tại Km6+680, vị trí tách đường Hoà Lạc - Làng Văn Hóa và có điểm cuối Dự án tại Km32+367 (tương ứng Km67+510 - Lý trình QL6, thuộc xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Tổng chiều dài đầu tư xây dựng 25,67 Km, trong đó đoạn thuộc địa phận thành phố Hà Nội dài 6,37km, đoạn qua địa phận tỉnh Hòa Bình dài 19,32 km. Quy mô đường cấp III đồng bằng Bn/Bm=12/11m, vận tốc thiết kế 80 km/h. 
Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây