VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Kiểm tra công tác thi công hiện trường Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Chiều 18/6, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã đi kiểm tra hiện trường thi công gói thầu XE-1B thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Báo cáo Thứ trưởng, lãnh đạo Cục QLXD&CLCTGT, về tình hình thi công gói thầu XE-1B, công tác xử lý sụt trượt đã thi công được 26/33 lớp, công tác đắp nền tại các vị trí không bị xử lý đất yếu cơ bản đáp ứng được tiến độ; việc thi công cầu, cống, dỡ tải tiến độ còn chậm chưa đạt yêu cầu.

 

Đại diện nhà thầu báo cáo Thứ trưởng về công tác thi công hiện trường

 

Tại hiện trường thi công, Thứ trưởng cho biết, hiện nay hơn 20 km đoạn Hải Dương - Hải Phòng đã hoàn thành, đến 30/7 phải thông xe tiếp hơn 70 km đoạn Hưng Yên - Hải Dương và đến cuối tháng 11/2015 sẽ thông xe toàn tuyến (105,5km).

 

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu khẩn trương huy động
vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị, nhân lực để thi công

Để hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng dự án, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu Vidifi chỉ đạo Liên danh nhà thầu khẩn trương có phương án điều phối vật liệu cho đơn vị thi công đắp nền, tiến độ hoàn thành trước 30/6; khẩn trương huy động vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị, nhân lực để thi công hoàn thiện các mố cầu, cống; các đơn vị cung cấp vật liệu phải có phương án tăng cường nguồn mỏ, nhà cung cấp, bãi tập kết để đẩy nhanh công tác tập kết subgrade, base về công trường.

Máy móc, thiết bị khẩn trương thi công trên công trường

 

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây