VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Phó Thủ tướng thị sát, gỡ vướng DA cao tốc Đà Nẵng -Quảng Ngãi

Hiện tại, tiến độ tổng thể của dự án giao thông được coi là hiện đại và quan trọng nhất đạt 86,85% kế hoạch.

 

CT da nang
Gói thầu số 4 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã tiếp tục thi công

Hiện tại, tiến độ tổng thể của dự án giao thông được coi là hiện đại và quan trọng nhất của khu vực miền Trung này đạt 86,85% yêu cầu kế hoạch. Trong đó, 4 gói thầu đầu tuyến đạt và vượt yêu cầu tiến độ, còn lại 9 gói sau chậm tiến độ từ 6 -18%. Trong khi đó, mặt bằng cũng là vấn đề gây trở ngại cho dự án khi hầu hết các đoạn tuyến đều chưa có mặt bằng thi công, chủ yếu vướng mắc do chưa có đất tái định cư (cho gần 1 nghìn hộ), tranh chấp đất (97 hộ), còn lại là có khiếu nại về giá hoặc hình thức đền bù, tái định cư.

Sáng 1/7, đi thị sát dọc tuyến và giao ban công trường, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu phải có giải pháp lấy lại tiến độ, các gói thầu vượt tiến độ có thể xem xét san sẻ lực lượng, máy móc để giúp đỡ các gói thầu còn lại để tạo sự đồng bộ cho công trình. Đồng thời, lưu ý vấn đề chất lượng thi công ở một số dự án đang gặp nhiều thách thức, nhất là ở công trình đường, không vì tiến độ mà coi nhẹ chất lượng.

Về thi công tổng thể, Phó Thủ tướng yêu cầu công trình phải tập trung đào đắp đủ khối lượng bảo đảm cho cao độ mùa lũ sắp tới, lập phương án chống lũ cho từng công trình. Tuy nhiên, phải tính tới việc thông thủy để không gây ra ảnh hưởng, bảo đảm thoát lũ nhanh cho địa hình miền Trung vốn dốc và khó lường. “Một tháng nữa từng đơn vị báo cáo lại kết quả giải quyết”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Nguồn: baogiaothong.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây