VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Phó Thủ tướng đôn đốc tiến độ đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý, các nhà thầu đôn đốc, khẩn trương trong thi công theo đúng kế hoạch góp phần giải quyết hiệu quả bài toán giao thông đô thị trong thời gian tới; đồng thời phải bảo đảm an toàn công trường, an toàn lao động, tính toán giảm thiểu ảnh hưởng đi lại, sinh hoạt của người dân.

 

Phó Thủ tướng đôn đốc tiến độ đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải xem xét sơ đồ toàn tuyến Bến Thành-Suối Tiên.

Ngày 16/7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ thị sát dọc tuyến đường sắt số 1 Bến Thành - Suối Tiên, chỉ đạo và đôn đốc tiến độ triển khai các dự án đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã tham gia cùng đoàn.

Dự án xây dựng tuyến Bến Thành - Suối Tiên có tổng chiều dài 19,7 km, gồm 2,6 km đi ngầm và 17,1km đi trên cao, 14 ga. Dự án được thực hiện từ năm 2007 và dự kiến đưa vào khai thác vận hành từ năm 2020. Tổng mức đầu tư trên 54.000 tỷ đồng.

Bắt đầu vào giai đoạn thi công chính

Đến nay công tác giải phóng mặt bằng dự án đã hoàn tất. Trong 5 gói thầu chính có 3 gói đang triển khai và 2 gói đang chuẩn bị đấu thầu.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tới kiểm tra thi công Gói thầu 1a, được đánh giá là phức tạp nhất với đoạn ngầm từ nhà ga Bến Thành đến Nhà hát thành phố, dài 515m. Nhà thầu cho biết đã xong thiết kế kỹ thuật, dự kiến đấu thầu trong Quý III này. Gói 1 b với đoạn ngầm từ Nhà hát thành phố đến ga Ba Son dài 1.315m đang thi công bước đầu.

Phó Thủ tướng đôn đốc tiến độ đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải xem xét mô hình đầu máy toa xe đang được trưng bày lấy ý kiến

Đoàn đã đi dọc tuyến và dừng kiểm tra tại một số hạng mục chính của gói thầu số 2, cho thấy đã triển khai thi công đồng bộ cả với khối lượng đạt khoảng 36%, bao gồm cả đúc dầm, cầu cạn, xây dựng 11 nhà ga.

Chủ đầu tư cũng giới thiệu về gói thầu số 3 bao gồm mua sắm thiết bị, đầu máy toa xe, đường ray... cũng như các gói thầu còn lại về trang bị công nghệ thông tin dự kiến bắt đầu thiết kế chế tạo từ đầu năm 2016.

Tại cuộc giao ban Dự án, Phó Chủ tịch TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín cũng báo cáo về việc triển khai Dự án tuyến điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương, tuyến số 5 Ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn... đang trong giai đoạn GPMB, thiết kế nền tảng hoặc chuẩn bị đầu tư...

Về cơ bản, tuyến số 1 đã qua công đoạn khó khăn của việc GPMB, chỉ nổi lên vấn đề giải ngân, chậm thanh toán, phát sinh chi phí, các biện pháp để đảm bảo giữ vững tiến độ đã đề ra. Trong khi đó, tuyến tàu điện ngầm số 2 gặp vấn đề thay đổi thiết kế, cần có chủ trương điều chỉnh dự án, tuyến số 5 chờ chủ trương đầu tư...

Gỡ khó tổng thể cho mô hình đường sắt đô thị

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận những kết quả đạt được đến nay của các dự án, đặc biệt là tuyến Bến Thành - Suối Tiên đã hình thành cơ bản được quy mô, hình hài của 1 trong những dự án đường sắt đô thị đầu tiên của đất nước - giải pháp giao thông hiện đại, có tính chiến lược đối với các thành phố quá tải như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng đôn đốc tiến độ đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh

Công tác đào hầm ngầm - gói thầu phức tạp nhất của Dự án

Phó Thủ tướng đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý, các nhà thầu đôn đốc, khẩn trương trong thi công theo đúng kế hoạch góp phần giải quyết hiệu quả bài toán giao thông đô thị trong thời gian tới; trong quá trình thi công phải bảo đảm an toàn công trường, an toàn lao động, tính toán giảm thiểu ảnh hưởng đi lại, sinh hoạt của người dân.

Đối với một số vướng mắc của Dự án tuyến số 1, trên tinh thần có những phương án, chính sách gỡ vướng tổng thể, kịp thời cho các dự án đường sắt đô thị nói chung, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính xem xét tháo gỡ cho công tác giải ngân, cả vốn đối ứng cũng như vốn từ các Hiệp định vay. Bộ Xây dựng xây dựng ban hành bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với thiết kế, công nghệ để áp dụng hiệu quả, phù hợp cho các tuyến khác nhau mà TP. Hồ Chí Minh triển khai.

Đối với các tuyến còn lại, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho ý kiến kết luận về vấn đề thủ tục để trình cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án, thông qua chủ trương đầu tư Dự án; công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng vận hành, sửa chữa. Bên cạnh đó, là việc đấu thầu, vốn tài trợ, thiết kế kỹ thuật, vấn đề GPMB ở các khu vực giáp ranh địa phương, tiếp thu công nghệ, chế tạo các thiết bị, lấy ý kiến rộng rãi người dân về mô hình toa xe, kiểm định an toàn hệ thống...

Qua cuộc thị sát, làm việc của Đoàn công tác, UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết sẽ trình Chính phủ cho phép sơ kết vấn đề triển khai các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn. Thành phố cũng sẽ có báo cáo những vấn đề khung chính sách, kỹ thuật công nghệ, khó khăn trong vấn đề địa hình địa chất, cơ chế vận hành đối với việc xây dựng các công trình, mô hình giao thông hiện đại, công nghệ mới này ở Việt Nam.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây