VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án thu phí không dừng trên QL1 và QL14

Sáng 30/7, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan về tình hình thực hiện Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc - giai đoạn 1 áp dụng cho QL1 và QL14 theo hình thức hợp đồng BOO.

 Theo báo cáo của Công ty cổ phần Tasco (Nhà đầu tư đề xuất dự án), hiện nay Nhà đầu tư đã hoàn thành công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án và đã trình Ban QLDA ATGT xem xét để trình Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc - giai đoạn 1 áp dụng cho QL1 và QL14.

 

Ảnh 1

 

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp kiểm điểm
tiến độ thực hiện Dự án thu phí không dừng trên QL1 và QL14

 

Đại diện Công ty cổ phần Tasco cho biết, công tác điều chỉnh phụ lục hợp đồng BOT với các Nhà đầu tư hiện Ngân hàng BIDV và SHB đã đồng thuận về việc triển khai dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe áp dụng cho các dự án BOT trên QL1 và QL14 do các ngân hàng này cung cấp tín dụng. Hiện đã có 5 nhà đầu tư đồng ý ký phụ lục hợp đồng BOT về triển khai thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe.

Tuy nhiên, theo Công ty cổ phần Tasco, đến nay Bộ GTVT vẫn chưa có văn bản chấp thuận cho phép triển khai đại trà công nghệ áp dụng tại 3 trạm thí điểm cũng như chưa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện 3 trạm thí điểm. Vì vậy, chưa có cơ sở để triển khai các công việc liên quan nên đề nghị Bộ GTVT sớm chấp thuận và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường giao Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư xem xét, nghiên cứu lựa chọn Nhà đầu tư dự án bảo đảm đúng quy định, rút ngắn được thời gian, đảm bảo tiến độ để đưa vào vận hành cuối năm 2015.

Thứ trưởng giao Cục QLXD&CLCTGT soạn thảo văn bản gửi tất cả các Nhà đầu tư về việc triển khai thu phí một dừng và không dừng theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GTVT (về thiết kế mẫu, chủ động lắp thiết bị thu phí, cận tự động).

Thứ trưởng yêu cầu Công ty cổ phần Tasco đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, hoàn chỉnh Dự án để trình Bộ thẩm định, phê duyệt theo quy định; làm cơ sở để tiến hành các bước tiếp theo như: lựa chọn nhà đầu tư, ký kết thỏa thuận đầu tư, xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, ký hợp đồng dự án và triển khai thi công lắp đặt.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây