VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Rà soát Dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân

Chiều ngày 30/7, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì cuộc họp về Dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long. Lãnh đạo các Vụ Kế hoạch đầu tư, Kết cấu hạ tầng giao thông, Tài chính, Môi trường, Khoa học công nghệ; Cục Đường sắt VN, Cục QLXD&CLCTGT; Ban Quản lý dự án đường sắt và Tổng công ty Đường sắt VN cùng dự họp.

 Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường sắt (QLDA ĐS) Dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân có tổng chiều dài 131km, bắt đầu tư ga Yên Viên đi qua địa bàn TP. Hà Nội, các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh và kết thúc tại cảng Cái Lân thuộc TP. Hạ Long.

Dự án được chia làm 04 Tiểu dự án với lý trình cụ thể như sau: Tiểu dự án Yên Viên - Lim từ Km0 - Km10+771 với chiều dài 10,77km; Tiểu dự án Lim - Phả Lại từ Km10+771 - Km46+110 với tổng chiều dài là 36,194km; Tiểu dự án Phả Lại - Hạ Long từ Km46+110 - Km122+520 với chiều dài 78,355km; Tiểu dự án Hạ Long - Cảng Cái Lân từ Km122+520 - Km128+189 với chiều dài 5,669km.

 

Phó Tổng Giám đốc Ban QLDA ĐS Vũ Nam Nguyên báo cáo cụ thể về tiến độ thực hiện của từng Tiểu dự án

 

Phó Tổng Giám đốc Ban QLDA ĐS Vũ Nam Nguyên
báo cáo cụ thể về tiến độ thực hiện của từng Tiểu dự án

 

Tại cuộc họp, ông Vũ Nam Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Ban QLDA ĐS có báo cáo cụ thể về tiến độ thực hiện cùng như các vấn đề liên quan khác của từng Tiểu Dự án.

Trên cơ sở báo cáo của Ban QLDA ĐS cùng như ý kiến của lãnh đạo các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị Ban QLDA ĐS ra soát chi tiết các hạng mục Dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân đã thi công; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc giải phóng mặt bằng cùng như giữ phạm vi giải phóng mặt bằng của Dự án; tiếp tục thu gom, bảo quản, thống kê, kiểm đếm và sao kê định kỳ vật tư; rà soát, quyết toán những gói thầu đã xong.

Thứ trưởng cũng giao cho Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông rà soát lại các quy trình về bảo trì đường sắt; Vụ Kế hoạch đầu tư rà soát lại các hạng mục của Dự án phù hợp với xây dựng cơ bản; Cục Quản lý xây dựng và Chất lương công trình giao thông rà soát lại kế hoạch đấu thầu hợp lý, đúng quy định.

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây