VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Bộ trưởng Đinh La Thăng thị sát tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới và mở rộng QL3

Chiều ngày 29/7, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã có chuyến thị sát Dự án xây dựng tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và mở rộng QL3 đoạn Km 75 - Km 100 theo hình thức BOT.

 Báo cáo Bộ trưởng tại hiện trường, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh, Tổng giám đốc CIENCO 4 cho biết, Dự án được khởi công từ tháng 9/2014. Đến nay, tiến độ Dự án tiến triển theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, công tác GPMB chưa hoàn thành. Bắc Kạn đã bàn giao gần 96%, tuy nhiên Thái Nguyên mới được hơn 53% mặt bằng.

“Đối với tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới, CIENCO 4 đã tổ chức 28 mũi thi công. Khối lượng thực hiện hạng mục chính đạt gần 14%. Riêng cầu Sơn Cẩm đầu tuyến đã xong. Cầu Sông Cầu cũng xong được các trụ T3, T4. Cầu Bản Tèng xong phần hạ bộ”, ông Huỳnh nói.

Theo ông Phạm Hồng Sơn, Tổng giám đốc Ban QLDA 2, tiến độ Dự án đến nay đáp ứng được yêu cầu, chỉ chậm khoảng 1 tuần so với kế hoạch.

 

“Đã hứa thì phải hoàn thành. Đây là lời hứa và danh dự, nhất là lời hứa của nhà đầu tưvà nhà thầu chính là CIENCO 4 - Đơn vị được phong Anh hùng lao động”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

 

“Đã hứa thì phải hoàn thành. Đây là lời hứa và danh dự, nhất là lời hứa của nhà đầu tư
và nhà thầu chính là CIENCO 4 - Đơn vị được phong Anh hùng Lao động”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

 

Ngay sau khi thị sát hiện trường, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã làm việc với lãnh đạo hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Theo ông Hoàng Duy Trinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, phần diện tích đất thu hồi dưới 30m2 đã xong. Tuy nhiên, phần đất ruộng dưới 40m2 không đủ canh tác, bà con đang đề nghị giải quyết nốt. Về cơ chế GPMB, ông Trinh cho rằng, nên theo cơ chế chung. Bộ GTVT cố gắng giao mốc sớm cho địa phương quản lý, tránh bị lấn chiếm.

Còn ông Dương Ngọc Long, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện nay chưa có khu tái định cư, số hộ bị ảnh hưởng khá lớn. Thái Nguyên sẽ tiếp tục đôn đốc các hộ dân sớm bàn giao GPMB, kể cả hệ thống đường điện cũng như các hạ tầng kỹ thuật khác, tạo thuận lợi cho nhà thầu thi công.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng hoan nghênh hai tỉnh đã cố gắng đẩy nhanh công tác GPMB. Bộ trưởng cũng biểu dương CIENCO 4, Ban QLDA 2 đã có những điều chỉnh cần thiết, cũng như đảm bảo được tiến độ các dự án. “Dự án này đích thân Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công, đây là những công trình rất quan trọng nên và nhất quyết phải thông xe đúng tiến độ vào 19/5/2016. Đến nay chỉ còn gần 9 tháng nữa, nhưng mất ba tháng mùa mưa”, Bộ trưởng nói và cho rằng, thời gian còn rất ít, các đơn vị phải quyết tâm thực hiện đúng cam kết.

“Đã hứa thì phải hoàn thành. Đây là lời hứa và danh dự, nhất là lời hứa của nhà đầu tư và nhà thầu chính là CIENCO 4 - Đơn vị được phong Anh hùng lao động”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị liên quan và hai địa phương có dự án đi qua nỗ lực hơn nữa hoàn thành dự án đúng tiến độ. Coi đây là dự án mẫu mực về công tác GPMB, tổ chức thi công và các thủ tục đầu tư thực hiện Dự án.

Đến nay công tác GPMB của Bắc Kạn cơ bản đã xong. Chỉ còn tỉnh Thái Nguyên chưa xong do nhà đầu tư chưa chuyển tiền. Bộ trưởng đề nghị trước ngày 15/8 nhà đầu tư phải chuyển tiền cho địa phương. Nếu có vướng mắc phải phối hợp xử lý, chủ động giải quyết đúng chính sách chế độ và dân vận tốt.

Tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới có tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng, sau này nâng cấp lên đường cao tốc, có hai làn xe. Chiều dài tuyến gần 40 km, trong đó đi qua tỉnh Thái Nguyên 22,62 km và đi qua tỉnh Bắc Kạn 17,1 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 2.746 tỷ đồng. Nhà đầu tư dự án gồm: Liên danh Tổng công ty XDCTGT 4 (CIENCO 4) - Công ty CP ĐTXD Tuấn Lộc - Công ty CP ĐTXD & TM Trường Lộc Việt Nam.

Nguồn: Báo Giao thông

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây