VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Cuối năm 2016, hoàn thành tuyến đường HCM đoạn La Sơn - Túy Loan

Chỉ đạo trên được Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường nhấn mạnh khi chủ trì cuộc họp giao ban sản xuất dự án đường HCM...

 

14
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp chiều 4/8

Chỉ đạo trên được Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường nhấn mạnh khi chủ trì cuộc họp giao ban sản xuất dự án đường HCM đoạn La Sơn - Túy Loan chiều qua (4/8). Dự án có chiều dài 66 km, qua Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 11 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo của Ban QLDA đường HCM (Đại diện cơ quản lý Nhà nước có thẩm quyền) cho biết, dự án triển khai các mũi thi công tập trung đào đắp đất, cống cái, cọc khoan nhồi. Sản lượng thực hiện đến tháng 7 đạt 593 tỷ/922 tỷ đồng (đạt 65% kế hoạch 5 tháng, từ tháng 3 đến tháng 7). Việc mặt bằng bàn giao không liên tục, vẫn còn vướng gần 50% toàn tuyến dự án đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công. Hầu hết các gói thầu đều không đạt mục tiêu tiến độ. Theo lãnh đạo Ban QLDA đường HCM, bên cạnh nguyên nhân khách quan mặt bằng, thời tiết bất lợi, năng lực tài chính của các nhà thầu một số mũi thi công còn yếu, chưa đáp ứng kịp thời việc triển khai đồng loạt và liên tục; bộ máy nhân sự nhà thầu còn thiếu, đặc biệt là công tác nội nghiệp, giải ngân chậm… cũng ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Tại cuộc giao ban, Thứ trưởng Trường phê bình công tác tổ chức thi công triển khai dự án của nhà đầu tư, nhà thầu, khi chỉ đưa dự án tăng trưởng 10% tiến độ trong mùa khô vừa qua. Bản thân các nhà đầu tư lúng túng trong cơ chế phân chia gói thầu, lựa chọn thầu.

Thứ trưởng Trường chỉ đạo ngay trong tháng 8 này, 8 gói thầu còn lại trong tổng số 31 gói toàn dự án cần được nhanh chóng phê duyệt. Ban QLDA đường HCM rà soát, đánh giá năng lực các nhà thầu. Đơn vị nào yếu, năng lực kém phải thay thế ngay, điều chỉnh các đơn vị mạnh vào tăng cường. Công tác thanh, quyết toán phải được tăng cường, ít nhất mỗi tháng các nhà thầu triển khai hai đợt thanh toán… “Các khó khăn vướng mắc dự án cơ bản được giải quyết, nguồn vốn khơi thông. Toàn dự án tập trung thi công, căng tiến độ và xây dựng biểu đồ tiến độ cụ thể trong các mùa khô, mùa mưa, đảm bảo cán đích chậm nhất vào cuối năm 2016”, Thứ trưởng Trường nhấn mạnh.

Nguồn: baogiaothong.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây