VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Tháng 8 phải bàn giao mặt bằng sạch QL18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí

Đây là yêu cầu chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại buổi họp kiểm điểm tình hình thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp QL18 đoạn Bắc Ninh – Uông Bí theo hình thức Hợp đồng BOT, sáng ngày 6/8.  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cùng đại diện nhiều cơ quan đơn vị của Bộ GTVT, tỉnh Quảng Ninh cùng tham dự cuộc họp.

 

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo tháo gỡ khó khăn
Dự án nâng cấp QL18 đoạn Bắc Ninh - Uông Bí

 

Báo cáo tại cuộc họp, Đại diện Công ty Cổ phần BOT Phả Lại cho biết: Các thủ tục pháp lý của Dự án đã được hoàn thiện. Tổng số mặt bằng tạm bàn giao trên toàn tuyến là 4,9km/31,55km, đạt 15,53%; Các gói thầu khi nhận được bàn giao mặt bằng đều đang tích cực triển khai thi công.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp BOT đề nghị các địa phương tạo mọi điều kiện, thúc đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB phục vụ thi công dự án.

Tại buổi họp, đại diện tỉnh Quảng Ninh cho biết phía địa phương sẽ phấn đấu đến 15/8/2015 bàn giao 90% mặt bằng cho đơn vị thi công; đến 30/8 sẽ hoàn thành GPMB để bàn giao mặt bằng toàn tuyến cho đơn vị thi công.

 

Phó Chủ tịch UBND Đặng Huy Hậu cùng đại diện
các cơ quan của tỉnh Quảng Ninh cùng tham dự cuộc họp

 

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Công ty cổ phần phát triển Đại Dương chỉ đạo doanh nghiệp BOT và nhà thầu thực hiện công tác đảm bảo ATGT trong khi thi công đúng quy định đồng thời duyệt thiết kế hoàn trả và có biện pháp bảo đảm hoạt động bình thường các bến buýt hiện có, không làm ảnh hưởng đến nhân dân.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị Bộ GTVT xem xét hỗ trợ di duyển các công trình thiết yếu ra khỏi phạm vi Dự án.

Nhấn mạnh tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu khẳng định, quyết tâm của địa phương là sẽ đẩy nhanh tiến độ. Ngay trong sáng 8/8, địa phương sẽ tổ chức họp gấp với địa phương, chủ sở hữu hạ tầng về GPMB để tháo nút thắt cho Dự án.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các địa phương có Dự án đi qua hỗ trợ tối đa về khâu GPMB để dự án có thể bảo đảm được tiến độ. Thứ trưởng cũng yêu cầu đến hết tháng 8/2015 phải bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thì mới có thể hoàn thành Dự án vào 19/5/2016. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cũng đồng ý với đề xuất của nhà đầu tư điều chỉnh kết cấu mặt đường BTXM đoạn qua thị xã Chí Linh (Km26+800-Km28+930) sang kết cấu bê tông nhựa…

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây