VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Tiếp tục gỡ vướng cho Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông

Chiều ngày 24/8, tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp giao ban Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông. Cuộc họp nhằm kiểm điểm tình hình thức dự án và giải quyết các vần đề khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ Dự án.

 

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp giao ban Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chủ trì cuộc họp
giao ban Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông

Tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án đường sắt, Tổng thầu (Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc), các nhà thầu phụ đã có báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông. Cụ thể các hạng mục lao dầm, đúc dầm, khu depot, ray, đoàn tàu, tiến độ thực hiện các nhà ga, tiến độ giải ngân…của Dự án.

Đánh giá về tình hình triển khai Dự án, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho biết: Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông còn rất nhiều vấn đề cần phải tiếp tục xử lý. Do vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan cần có sự phối hợp tốt hơn nữa trong việc thực hiện Dự án.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng đề nghị Tổng thầu cần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện kiểm soát tất cả các hạng mục công trình về cả tiến độ, hồ sơ thiết kế…, thống nhất cách xử lý vấn đề về kỹ thuật. “Tổng thầu cung cấp đủ bản vẽ thiết kế, ký hợp đồng với các nhà thầu phụ và thành toán kịp thời khối lượng mà nhà thầu phụ đã thực hiện được” - Thứ trưởng nói.

“Cơ bản đến 31/12/2015 các nhà ga phải xong, trừ nhà ga Cát Linh và Vành đai 3; chậm nhất là cuối tháng 1/2016 phải hoàn thành việc lao dầm, tất cả những vị trí nào lao dầm được thì phải tiến hành ngay; xác định được đơn vị thực hiện và khống chế tiến độ thực hiện khu Depot; lập tiến độ chi tiết cho hai nhà ga Cát Linh và Vành đai 3” - Thứ trưởng chỉ đạo Tổng thầu, Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan.

Tiếp tục gỡ vướng cho Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông (Ảnh KT&ĐT)

Tiếp tục gỡ vướng cho Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông (Ảnh KT&ĐT)

Cùng với đó, Thứ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt nhanh chóng trình Bộ tiến độ chi tiết và tổng thể của Dự án; nhanh chóng hoàn chỉnh dự toán; tiếp tục cùng với Tổng thầu và các đơn vị liên quan đưa ra các giải pháp để giải ngân tốt nhất; giải quyết các vấn đề vướng mắc với địa phương và các đơn vị liên quan; phối hợp và họp giao ban với thanh tra, công an TP. Hà Nội trong vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông; làm việc với cấp trưởng của các nhà thầu phụ để đẩy nhanh tiến độ Dự án.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đề nghị các nhà thầu tập trung nhân lực thể hiện được thương hiệu, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Dự án. Các nhà thầu phải tổ chức thi công trên công trường đảm bảo an toàn lao động, sức khỏe, lương thực, thực phẩm cho công nhân...

Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây