VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Nhà đầu tư phải thay đổi cách điều hành dự án

Sáng 26/8, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

 

 
Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ĐTPT & QLDAHTGT Cửu Long Nguyễn Ngọc Toan báo cáo tại cuộc họp
 
Báo cáo với Thứ trưởng thủ tục pháp lý, công tác thu xếp vốn, công tác lựa chọn nhà thầu, công tác thiết kế bản vẽ kỹ thuật, công tác giai phóng mặt bằng ông Nguyễn Ngọc Toan, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, cho biết, đến nay vốn chủ sở hữu đã đóng góp đạt 91,29%. Tổng công ty đã bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương 35,06km (24/28 gói) dự kiến bàn giao hiện trường 4,07km (4/28 gói) còn lại cho địa phương từ 31/8 đến 10/9. Trong 5 gói thi công trước( khoảng 12km) đã bàn giao cọc GPMB cho địa phương được 3 gói, dự kiến 2 gói còn lại sẽ bàn giao vào ngày 12/9. Về phía địa phương, Sở Tài nguyên môi trường Tiền Giang cũng đã ký thông qua hồ sơ kỹ thuật thửa đất 05 gói khởi động. Hiện hồ sơ kỹ thuật thửa đất hoàn chỉnh đã được gửi đến UBND huyện, thị xã để ra Thông báo thu hồi đất và công khai áp giá đến các hộ dân, 6/24 gói thuộc tỉnh Bến Tre cũng đang được biên tập và chuyển đến Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bến Tre để thẩm tra trước khi giao cho các huyện kiểm đếm bồi thường và phục vụ thông báo thu hồi đất. Dự kiến tiến độ bàn giao mặt bằng 2 gói RD7 và RD10 sẽ được tiến hành vào ngày 10/9/2015, 3 gói IC1-IC4, RD4 và BR8 dự kiến sẽ bàn giao vào 15/9/2015.
 
Không hài lòng với kết quả thực hiện của Tổng công ty Cửu Long, do tất cả những công việc này theo chỉ đạo của Thứ trưởng phải hoàn thành trước 15/8,  Thứ trưởng nguyễn văn Thể đã yêu cầu Nhà đầu tư, Tổng công ty Cửu Long lý giải những nguyên nhân chậm trễ, đồng thời yêu cầu đại diện các Vụ tham mưu tham dự cuộc họp tham mưu cá giải pháp để thúc đẩy tiến độ của Dự án.
 
Sau khi nghe ý kiến của đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn văn thể cho rằng, đây là một dự án trọng điểm quốc gia, tuy nhiên công tác điều hành dự án của nhà đầu tư và Tổng công ty Cửu Long rất chậm, mặc dù Dự án đã khởi động được 6 tháng. Kết quả báo cáo cho thấy, mọi công việc đều chậm hơn so với các chỉ đạo của Bộ, dù các ý kiến chỉ đạo của Bộ đều rất quyết liệt và rõ ràng. Điều đó cho thấy Ban điều hành và Hội đồng quản trị Công ty BOT Trung Lương - Mỹ Thuận thiếu chuyên nghiệp. Thứ trưởng yêu cầu sau cuộc họp này cả phía Công ty BOT và Tổng công ty Cửu Long đều phải thay đổi cách điều hành, nếu tình hình từ nay đến cuộc họp kế tiếp không có sự chuyển biến, Bộ sẽ có biện pháp mạnh để xử lý.
 
Về công tác GPMB, Thứ trưởng yêu cầu Công ty BOT và Tổng công ty Cửu Long phải có văn bản đôn đốc địa phương hoàn thành công tác này. Đồng thời, hai đơn vị này phải phối hợp chặt chẽ với địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, nguồn tài chính để sẵn sàng thực hiện công ác đền bù, chi trả để trong năm 2015 kết thúc công tác GPMB. Bên cạnh đó, thứ trưởng cũng yêu cầu Cục QLXD và CL CTGT chỉ đạo tập trung giải quyết, thẩm tra hồ sơ Dự án. Ban PPP chuẩn bị sẵn các phương án thay thế Ban Quản lý dự án nếu trong thời gian tới không gì tiến triển.
Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây