VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

Rà soát các vấn đề liên quan đến Dự án BOT QL1 Cần Thơ - Phụng Hiệp và BOT QL91

Sáng 27/8, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp rà soát thủ tục, dự toán, thời gian thu phí và các vấn đề liên quan đến Dự án BOT QL1 Cần Thơ - Phụng Hiệp và BOT QL91.

 

Phó Tổng giám đốc Ban QLDA1 Nguyễn Xuân Lâm  báo cáo Thứ trưởng tiến độ các dự án
 
Theo báo cáo của Ban QLDA 1, Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14+000 - Km50+889 theo hình thức Hợp đồng BOT tính đến ngày 25/08/2015 vẫn còn tồn tại 11 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác còn vướng chủ yếu là đường điện trung, hạ thế, đường dây thông tin, đường ống cấp nước.
 
Đối với đoạn QL91B, hiện nay đoạn này mới đang trong giai đoạn lập hồ sơ cắm cọc GPMB. Qua đối chiếu với hồ sơ GPMB của dự án cũ, cơ bản phạm vi thi công giai đoạn hiện nay đều nằm trong phạm vi đã GPMB. Tuy nhiên qua khảo sát sơ bộ trên tuyến vẫn còn khoảng 60 hộ nằm trong diện đã giải tỏa trước đây, hiện nay Phòng PPP của Ban đang kết hợp với nhà đầu tư làm rõ vấn đề này với địa phương. Về tiến độ dự án, nhìn chung tiến độ thi công các gói thầu còn chậm so với kế hoạch.
 
Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc GPMB, đặc biệt là vướng công trình công cộng. Hiện nay Nhà đầu tư cơ bản đã nhận được mặt bằng sạch nhưng thời tiết đã chuyển sang mùa mưa cho nên không thể đẩy nhanh được tiến độ thi công. Ngoài nguyên nhân chậm do vướng mặt bằng thi công thi việc tổ chức thi công trên công trường chưa khoa học trước đây cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ Dự án. Với tình hình thi công và GPMB như hiện nay thì các gói thầu số 1,3, 4, 5, 9 và 10 sẽ hoàn thành trước 31/12/2015. 
 
Đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp theo hình thức hợp đồng BOT (Km2078+317 - Km2100+000) tính đến ngảy 26/8/2015, Dự án đã hoàn thành công tác GPMB và đã bàn giao 21,35km/21/35km (100%). Công tác thi công xây dựng của Dự án cũng đã đạt 904,4 tỷ/918.8 tỷ (đạt 98,5% so với giá trị hợp đồng và phụ lục hợp đồng xây lắp). Trong đó các gói thầu thi công đường (Gói thầu số 1,2, 3, 4, 5, 6) đã hoàn thành, các gói thầu thi công cầu (gói thầu số 7,8,9) đã thi công xong các hạng mục như mố, trụ, lao lắp nhịp, mặt cầu, thảm bê tông nhựa mặt cầu, đường đầu cầu. Hiện nay, đang thi công hoàn thiện tứ nón đầu cầu, thoát nước, đường giao dân sinh. Gói thầu số 10 (An toàn giao thông) đã thi công xong các hạng mục sơn kẻ đường, dải phân cách, biển báo, cọc tiêu, cọc H và cột Km. Hiện nay đang hoàn thiện và thi công lắp đặt hàng rào tôn lượn sóng. Khối lượng còn lại là 251,72 m rào tôn sóng.
 
Sau khi nghe ý kiến của các nhà đầu tư, đại diện Vụ Tài chính, Ban PPP, Cục QLXD & CLCTGT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể hoan nghênh Ban QLDA 1 và các nhà đầu tư đã thực hiện đúng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ trong triển khai dự án. Thứ trưởng yêu cầu, ngay sau cuộc họp Ban QLDA 1 và các nhà đầu tư cần tập trung hơn nữa trong rà soát, bổ sung hồ sơ để Dự án thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật về xây dựng cơ bản. Các cơ quan của Bộ cần tăng cường giúp đỡ Ban QLDA và các nhà đầu tư thực hiện tốt công việc này. Cùng với đó, Ban QLDA1 cũng phải cũng cố bộ máy điều hành dự án, nghiên cứu kỹ kết luận của Bộ KHĐT về các dự án BOT để kịp thời khắc phục ngay các thiếu sót.
 
Bên cạnh đó, để làm tốt công tác rà soát thủ tục, hồ sơ dự án, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Ban QLDA 1 và Ban PPP, Cục QLXD & CLCTGT rà soát lại hồ sơ đầu tư, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của các dự án trên, đảm bảo các hồ sơ này đầy đủ và được thực hiện theo đúng trình tự, thu tục đã quy định.
 
Ngoài ra, Thứ trưởng cũng lưu ý Ban QLDA và các nhà đầu tư phải chuẩn bị tốt công tác nghiệm thu và hoàn công công trình. Hồ sơ quyết toán của các dự án phải được hoàn thành theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Nếu sau khánh thành công trình 6 tháng mà nhà đầu tư chưa quyết toán được thì Bộ sẽ kiên quyết cho dừng thu phí.
Nguồn: mt.gov.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây