VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

http://103.245.244.197

10/9, giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng QL1 qua Quảng Ngãi

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa chủ trì buổi họp chuyên đề GPMB với các địa phương, nhà đầu tư, đơn vị chức năng về giải quyết vướng mắc mặt bằng dự án QL1 vào chiều ngày 28/8.

 


Thứ trưởng Lê Đình Thọ và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi "chốt"
đến 10/9 mặt bằng phải giải quyết dứt điểm.

Theo ông Đặng Văn Minh, Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi, các dự án TPCP, BOT Thiên Tân-Thành An cơ bản bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, đến nay phát sinh 44 trường hợp khiếu nại, cản trở không cho thi công. Trong đó, TPCP có 18 trường hợp, BOT 26 trường hợp. Ngoài ra, có đến gần 2.300 hộ cản trở do lu rung, nứt nhà, chủ yếu ở dự án BOT.

Ngoài vấn đề chính sách, TĐC, đơn giá đền bù, ông Minh cho hay: Tình trạng chênh lệch số tiền bồi thường lu rung nứt nhà giữa bảo hiểm và thực tế quá lớn, đang là rào cản công tác xử lý mặt bằng.

Thống kê tại 2 dự án TPCP (thành phần 1-2), số tiền giám định bồi thường gần 650 hộ lu rung nứt nhà lên đến  gần 7,7 tỷ đổng, nhưng thuộc trách nhiệm đơn vị bảo hiểm gần 6 tỷ đồng. Đáng kể, con số bồi thường thực tế các hộ nứt nhà dự án BOT hơn 30 tỷ đồng, nhưng chỉ được bảo hiểm chi trả khoảng 10 tỷ đồng...

“Tỉnh đề nghị Bộ kiến nghị Thủ tướng chính phủ cho phép sử dụng kinh phí của Dự án để Chủ đầu tư, nhà đầu tư có cơ sở bồi thường thỏa đáng (phần chênh lệch giữa bảo hiểm và thực tế) cho các hộ dân", ông Minh nói.

Lãnh đạo UBND huyện Mộ Đức cho biết: Huyện giải quyết hết các kiến nghị, khiếu nại GPMB của người dân, nhưng vẫn còn 8 hộ GPMB, gần 550 hộ nứt nhà không nhận tiền. Thậm chí một số hộ đã nhận tiền vẫn tái cản trở.

Theo ông Phạm Vinh, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, có tình trạng nhà thầu có mặt bằng nhưng chậm thi công gây ô nhiễm môi trường khiến dân tái cản trở. Các địa phương kiến nghị, nhiều trường hợp chi tiền hỗ trợ nứt nhà thiếu công khai, minh bạch, và sai sót gây khiếu nại trong dân.

Đại diện nhà đầu tư BOT Thiên Tân - Thành An lý giải quy trình kiểm đếm, giáp định, áp giá đền bù. Việc sai sót chỉ là lỗi kỹ thuật khi nhập 2 con số chênh lệch giữa bảo hiểm và thực tế (chờ ý kiến Chính phủ). 

Ông Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo nhà đầu tư ứng trước số tiền chênh lệch bồi thường nứt nhà để chi trả dứt điểm cho người dân. Truy trách nhiệm từng đơn vị, địa phương liên quan đến GPMB, và yêu cầu đến 10/9 giải quyết dứt điểm các tồn đọng này. 

"Ngay từ 3/9 ra quân đồng loạt bảo vệ thi công, cưỡng chế mặt bằng", ông Chữ nhấn mạnh.

Chia sẻ kinh nghiệm GPMB hiệu quả thực tế tại các địa phương phía Bắc, Thứ trưởng Thọ yêu cầu nhà đầu tư, bảo hiểm phải công khai, minh bạch đơn giá bồi thường, GPMB cho dân. "Cơ chế chính sách phải vận dụng hết cho dân. Địa phương quyết liệt. Nhà đầu tư, nhà thầu chủ động kế hoạch thi công cho các đơn vị chức năng phối hợp", Thứ trưởng Thọ nhấn mạnh.

Nguồn: baogiaothong.vn

Tác giả: admin

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây